Thị xã An Nhơn

https://annhon.binhdinh.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án giao thông trên địa bàn tỉnh

Chiều 27/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã đi kiểm tra tình hình thi công dự án tuyến đường nối từ QL 19 đến Khu công nghiệp Becamex – Vsip kết nối đến cảng Quy Nhơn và dự án xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong (huyện Tây Sơn).
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (bìa phải) kiểm tra tiến độ dự án Tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp Becamex – VSIP kết nối đến cảng Quy Nhơn.

Tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp Becamex – VSIP kết nối đến cảng Quy Nhơn có chiều dài 19,445 km, với tổng mức đầu tư 1.163,882 tỷ đồng (trong đó, xây lắp là 730,333 tỷ đồng; GPMB là 206,868 tỷ đồng). Thời gian thực hiện dự án là từ năm 2022 đến năm 2025.

Đoạn tuyến chính có chiều dài 8 km; tổng diện tích thu hồi đất là 26,7 ha với tổng số 148 hộ bị ảnh hưởng. Đến nay, UBND Thị xã An Nhơn đã thông báo thu hồi đất, kiểm kê 148/148 hộ; phê duyệt phương án GPMB 06 đợt 81 hộ với số tiền 20,332 tỷ đồng và đang thẩm định phương án đợt 7 cho 56 hộ với số tiền 4,02 tỷ đồng; đã chi trả được 64 hộ với số tiền 11,17 tỷ đồng. Đối với đoạn bổ sung tuyến nhánh kết nối dự án với Tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong có chiều dài 2,2 km, UBND thị xã An Nhơn đang hoàn thiện hồ sơ để thông báo thu hồi 54.694,1 m2 đất của 37 hộ dân và 02 tổ chức.

Bên cạnh đó, Ban QLDA giao thông tỉnh đã thực hiện xong công tác bồi thường GPMB đối với đoạn tuyến dài 4,945 km thuộc địa phận huyện Vân Canh; gửi văn bản và bảng thống kê các hộ dân, diện tích bị ảnh hưởng trên đoạn tuyến dài 4,3 km thuộc địa phận huyện Tây Sơn để UBND huyện Tây Sơn ra thông báo thu hồi đất.

Hiện nay, nhà thầu đang thi công đào nền đường, bạt mái taluy, bóc hữu cơ, đắp đất nền đường đối với một số đoạn trên tuyến chính; thi công hạ bộ 5/5 cầu; thi công một số cống hộp và các công trình thoát nước nhỏ.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tặng quà cho đơn vị thi công dự án Tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp Becamex – VSIP kết nối đến cảng Quy Nhơn.

Sau khi kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đồng ý tạm ứng kinh phí để chi trả cho các hộ dân đã được phê duyệt theo đề nghị của Ban QLDA giao thông tỉnh; đồng thời, đề nghị UBND thị xã An Nhơn chỉ đạo xã Nhơn Tân hoàn thành việc xác nhận nguồn gốc đất và sớm phê duyệt phương án đợt 7 để đẩy nhanh công tác GPMB và hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư triển khai thi công. Phó Chủ tịch Nguyễn Tự Công Hoàng cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đấu thầu đoạn bổ sung tuyến nhánh; đẩy nhanh tiến độ bồi thường và yêu cầu các nhà thầu trúng thầu đoạn phát sinh phải triển khai thi công ngay để đảm bảo tiến độ dự án.

Một đoạn của tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong

Dự án tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong có chiều dài 17,975 km, tổng mức đầu tư 791,386 tỷ đồng (trong đó: xây lắp 417,3 tỷ đồng; GPMB 234,9 tỷ đồng). Thời gian khởi công hoàn thành dự án là từ tháng 8/2022 đến tháng 8/2024.

Được UBND tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện công tác GPMB, đến nay, UBND huyện Tây Sơn đã cơ bản bàn giao mặt bằng thi công 17,97 km/17,97 km. Cả 2 khu tái định cư (TĐC) xã Bình Tường và khu TĐC xã Tây Phú đã thi công hoàn thiện. UBND huyện đã bàn giao thực địa 67 lô đất TĐC (Tây Phú: 30 lô, Bình Tường: 37 lô) còn thừa cho Sở Tài nguyên môi trường để thực hiện thủ tục đấu giá thu tiền sử dụng đất. 

Dự án gồm 03 gói thầu xây lắp. Hiện nay, nhà thầu đang thi công đào đất, nổ mìn phá đá (gói thầu số 1) để điều phối đắp nền đường và thi công các công trình thoát nước; thi công móng, lắp dựng cột của hệ thống điện chiếu sáng; thi công nền móng, mố, trụ, đúc dầm, lao lắp dầm và đổ bê tông bản mặt cầu của 5 cầu (Cầu Nước Xanh, cầu Đồng Xiêm, cầu Tây Phú, cầu Sông Kút, cầu Bình Tường). Giá trị xây lắp thực hiện đến nay là 126,7/403,9 tỷ đồng, đạt 31,37%.

Sau khi kiểm tra tình hình triển khai dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị UBND huyện Tây Sơn phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh, các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác GPMB (nút giao cuối tuyến) để các hộ dân tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc bị ảnh hưởng, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu triển khai thi công đảm bảo tiến độ đề ra.

Tác giả bài viết: Theo binhdinh.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây