Thị xã An Nhơn

https://annhon.binhdinh.gov.vn

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã Lê Hoài An tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện đầu tư và công tác BTGPMB các công trình, dự án trên địa bàn thị xã

Ngày 21/3/2025, Phó Chủ tịch UBND thị xã Lê Hoài An đã chủ trì cuộc họp cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện đầu tư và công tác BTGPMB các công trình, dự án trên địa bàn thị xã. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo BQLDA báo cáo các tồn tại, vướng mắc trong công tác BTGPMB một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã; nghe ý kiến của các đại biểu tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND thị xã Lê Hoài An có ý kiến kết luận như sau:
I. Yêu cầu chung
1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã tại các Thông báo kết luận số 12/TB-UBND ngày 17/01/2025, Thông báo kết luận số 27/TB-UBND ngày 07/02/2025 và Thông báo kết luận số 47/TB-UBND ngày 04/3/2025.
2. Đối với các hộ còn chờ giá đất trước đây, sau khi đã có quyết định phê duyệt giá đất của UBND tỉnh: Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bàng và tái định cư, công khai phương án cho hộ; đồng thời, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 29/3/2025.
II. Yêu cầu cụ thể đối với từng công trình, dự án
1. Dự án Nhà tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng và chỉnh trang khuôn viên Tượng đài liệt sĩ thị xã
- Đối với hộ Nguyễn Thị Thơm: Giao UBND phường Bình Định tiếp tục tuyên truyền, vận động thường xuyên, liên tục, đề nghị hộ chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đồng thời củng cố hồ sơ theo đúng quy định.
- Đối với hộ Võ Thị Lãnh chưa hoàn thành việc xác nhận chỗ ở khác trên địa bàn thị xã: Giao BQLDA cử cán bộ trực tiếp liên hệ từng xã, phường còn lại để hoàn thành nhanh bước thủ tục này. UBND các xã, phường phối hợp xác minh nhanh.
- Đối với các hộ Lê Văn Ngọc, hộ Nguyễn Thị Tuyết Nhung và hộ Nguyễn Thị Thanh Thúy đã thống nhất đất tái định cư: Giao BQLDA lập phương án tái định cư, công khai phương án cho các hộ; đồng thời, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 29/3/2025.
2. Công trình Tuyến giao thông hai bên kè từ cầu Trường Thi đến đập Thạnh Hòa
Còn 01 hộ Hồ Tôn ©, Võ Thanh Xuân đại diện: Giao UBND phường Bình Định chủ trì, phối hợp với BQLDA hướng dẫn hộ lập thủ tục ủy quyền để nhận tiền theo đúng quy định; đồng thời, yêu cầu hộ tự giác tháo gỡ nhà, cửa, vật kiến trúc… bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án.
3. Công trình Tuyến đường từ khu tái định cư Quốc lộ 19, Huỳnh Kim đi An Lộc, phường Nhơn Hòa
- Đối với hộ Nguyễn Hữu Lý (đủ điều kiện nhận đất tái định cư): Giao BQLDA lập phương án tái định cư, công khai phương án cho hộ; đồng thời, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 29/3/2025.
- Đối với hộ Hà Văn Hòa đề nghị trả lời có được xây dựng trên phần đất còn lại hay không: Giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, BQLDA, UBND phường Nhơn Hòa tiến hành kiểm tra thực địa, có văn bản trả lời cho hộ.
- Đối với hộ Nguyễn Văn Điệp đề nghị cho tồn tại trụ nhà (ảnh hưởng khoảng 0.35m): Giao BQLDA chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Nhơn Hòa tiến hành kiểm tra thực địa, tham mưu UBND thị xã cho chủ trương thực hiện.
- Đối với các hộ còn chờ giá đất trước đây: Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bàng và tái định cư, công khai phương án cho hộ; đồng thời, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 29/3/2025.
4. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ ĐT.636 kết nối với ngã ba Nguyễn Trung Trực - Trần Khánh Dư)
Còn 02 hộ Hà Võ Chánh và hộ Đỗ Thị Hà: Giao UBND phường Nhơn Hòa khẩn trương thuê đơn vị đo đạc để cập nhật tọa độ thửa đất, đủ điều kiện giao đất tái định cư cho các hộ; đồng thời, yêu cầu hộ tự giác tháo gỡ nhà, cửa, vật kiến trúc… bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án.

5. Công trình Tuyến đường N4 khu vực Hòa Cư, phường Nhơn Hưng
- Đối với hộ Huỳnh Thị Thân (vợ ông Nguyễn Hữu Tới): Giao UBND phường Nhơn Hưng tổ chức làm việc, vận động hộ tháo gỡ công trình, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
- Đối với các hộ Nguyễn Thị Tuyết Nga, hộ Nguyễn Xuân An và hộ Võ Thị Hải: Giao BQLDA phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng làm việc để thống nhất đất tái định cư cho các hộ; trường hợp các hộ vẫn không thống nhất, khẩn trương lập phương án tái định cư theo đúng quy định, củng cố hồ sơ để thực hiện các bước tiếp theo.
- Đối với 07 trường hợp chưa tháo gỡ công trình, vật kiến trúc ở phường Bình Định: Giao UBND phường Bình Định tăng cường vận động hộ tháo gỡ công trình, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; trong đó có 03 trường hợp đã hoàn thành việc xây dựng nhà ở mới thì phải hoàn thành việc tháo gỡ, bàn giao mặt bằng trước ngày 29/3/2025.
6. Dự án Khu dân cư đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía Đông
- Đối với hộ Lê Thị Liên – Thái Đình Giáp: Giao BQLDA trình phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư cho Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 29/3/2025.
- Đối với hộ Nguyễn Văn Bình: Giao BQLDA chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Nhơn Hưng và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra xưởng sản xuất của hộ, đề xuất UBND thị xã chỉ đạo xử lý.
- Đối với hộ Nguyễn Thị Chanh: Giao BQLDA chủ trì, phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng làm việc với hộ để thống nhất diện tích đất tái định cư theo đúng quy định.
7. Công trình Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (đường liên phường): Đoạn từ Thị đội đến giáp Khu dân cư Cẩm Văn
Đối với hộ Đặng Ngọc Hùng: Giao UBND phường Nhơn Hưng tiếp tục làm việc, vận động hộ chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời, củng cố hồ sơ theo đúng quy định hiện hành.
8. Công trình Tuyến đường Bắc - Nam số 2: Đoạn từ đường ĐH.34, xã Nhơn Hậu kết nối với đường Quốc lộ 19B, phường Nhơn Thành
- Đối với 08c hộ đã thống nhất phương án: Giao BQLDA khẩn trương phối hợp với địa phương khẩn trương chi tiền cho các hộ và yêu cầu hộ các hộ tự giác tháo gỡ nhà, cửa, vật kiến trúc… bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công công trình.
- Đối với 04 trường hợp ảnh hưởng đến đất BCS: Giao UBND phường Nhơn Thành khẩn trương rà soát, xác minh lại nguồn gốc đất đai theo đúng quy định, gửi BQLDA trong ngày 24/3/2025.
9. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐH.41, đoạn Cảnh Hàng - Phú Đa
- Đối với các hộ Đỗ Văn Sáu và hộ Đỗ Văn Tư: Giao UBND xã Nhơn An vận động các hộ tự giác tháo gỡ tường rào, cổng ngõ, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công công trình. Trường hợp các hộ vẫn không chấp hành việc tháo gỡ, giao UBND xã Nhơn An lập thủ tục tiến hành bảo vệ thi công theo đúng quy định.
- Đối với hộ Đỗ Văn Bảy: Giao BQLDA phối hợp với UBND xã Nhơn An đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khu tái định cư để có cơ sở giao đất tái định cư cho hộ theo đúng quy định.
10. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.638 (đoạn từ trung tâm xã Nhơn Phúc đến trung tâm xã Nhơn Lộc)
- Đối với 30 hộ chưa thống nhất phương án ở xã Nhơn Phúc: Giao UBND xã Nhơn Phúc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đồng thời, củng cố hồ sơ theo đúng quy định.
- Đối với các trường hợp đã thống nhất phương án: Giao BQLDA khẩn trương lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua; đồng thời, phối hợp với địa phương khẩn trương chi tiền cho các hộ và yêu cầu hộ các hộ tự giác tháo gỡ nhà, cửa, vật kiến trúc… bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công công trình.
- Đối với các trường hợp chưa thống nhất: Giao UBND các xã Nhơn Phúc và Nhơn Lộc chỉ đạo Tổ vận động, phối hợp với BQLDA tiếp tục tuyên truyền, vận động thường xuyên, liên tục, đề nghị hộ chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đồng thời củng cố hồ sơ theo đúng quy định.
11. Công trình Tuyến đường trục Đông - Tây nối dài kết nối với đường đi Becamex VSIP Bình Định
Các trường hợp chưa hoàn thành công tác xác minh hoặc được yêu cầu xác minh lại nguồn gốc đất đai: Giao UBND xã Nhơn Thọ khẩn trương xác minh, gửi kết quả cho BQLDA trước ngày 27/3/2025, để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
12. Đối với các dự án còn lại
Giao BQLDA chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch đã đề ra, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất UBND thị xã xem xét, giải quyết.

Tác giả bài viết: TTN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây