Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã Bùi Văn Cư tại buổi kiểm tra hiện trường về tiến độ thi công các công trình, dự án đang triển khai thi công trên địa bàn thị xã

Vào các ngày 03, 08 và 17/3/2022, Phó Chủ tịch UBND thị xã Bùi Văn Cư đã chủ trì buổi kiểm tra hiện trường về tiến độ thi công các công trình, dự án đang triển khai thi công trên địa bàn thị xã. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã báo cáo tình hình triển khai thực hiện các công trình, dự án và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; nghe ý kiến của đồng chí Nguyễn Quốc Định - Phó Chủ tịch HĐND thị xã và các đại biểu tham dự, Phó Chủ tịch UBND thị xã Bùi Văn Cư có ý kiến kết luận như sau:
Qua kiểm tra thực tế hiện trường, có nhiều công trình, dự án thực hiện tiến độ còn chậm rất nhiều so với kế hoạch đề ra nhất là một số công trình do Công ty TNHH xây dựng Tiên Tấn thực hiện như: Đê Bờ Mọ, phường Nhơn Thành chỉ đạt 10% so với khối lượng thiết kế (Khởi công: 04/01/2021 – Hoàn thành: 30/6/2022); Đê đội 12 khu vực Vạn Thuận, phường Nhơn Thành chỉ đạt 55% so với khối lượng thiết kế (Khởi công: 10/01/2021 – Hoàn thành: 08/8/2021); Kè Thiết Tràng, xã Nhơn Mỹ chỉ đạt 5% so với khối lượng thiết kế (Khởi công: 04/01/2021 – Hoàn thành: 30/6/2022); Kè soi ông Thức, Khu vực Phụ Quang, phường Nhơn Hòa (điều chỉnh, bổ sung) chỉ đạt 55% so với khối lượng thiết kế (Khởi công: 25/8/2019 – Hoàn thành: 30/12/2020); Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối các điểm di tích văn hóa, lịch sử phường Nhơn Thành do Công ty TNHH XDTH Văn Thuận thi công chỉ đạt 24% so với khối lượng thiết kế (Khởi công: 05/8/2020 – Hoàn thành: 31/01/2021) và còn một số công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật khác; các công trình còn lại đạt cơ bản về khối lượng, nhưng vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân theo đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã trình bày là cá biệt một vài công trình do vướng công tác giải phóng mặt bằng nên dẫn đến việc chậm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; phần lớn nguyên nhân là do các đơn vị thi công vẫn chưa thật sự tập trung đầy đủ nhân lực, máy móc để thực hiện dự án... Do đó, Phó Chủ tịch UBND thị xã Bùi Văn Cư yêu cầu:
Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã, UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã tại các Thông báo kết luận số 130/TB-UBND ngày 23/02/2022, Thông báo kết luận số 544/TB-UBND ngày 11/3/2022, đồng thời cần lưu ý thêm một số vấn đề sau:
1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã
- Cần quan tâm, chú trọng và đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các công trình đê, kè.
- Làm việc, đôn đốc các đơn vị thi công (nhất là Công ty TNHH xây dựng Tiên Tấn; Công ty TNHH XDTH Văn Thuận) tập trung nhân lực, máy móc, trang thiết thiết bị… đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành công trình theo đúng theo tiến độ đề ra; các đơn vị tư vấn giám sát tăng cường giám sát công trình theo đúng thiết kế đã được phê duyệt; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc (nếu có) và đề xuất UBND thị xã chỉ đạo thực hiện.
- Chỉ đạo các cán bộ kỹ thuật phối hợp với các đơn vị giám sát thường xuyên có mặt tại công trình, thực hiện việc theo dõi, giám sát công trình theo đúng quy định. Nếu các cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất, tư vấn giám sát không có mặt tại công trình, UBND thị xã sẽ xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị có liên quan.
- Ngoài cam kết chung, tiến hành mời các đơn vị thi công chậm do không đủ năng lực cam kết bằng văn bản và lập biên bản xử lý theo đúng quy định, báo cáo UBND thị xã theo dõi, chỉ đạo.
2. UBND các xã, phường cần thực hiện tốt việc giám sát cộng đồng, kịp thời phối hợp xử lý các vướng mắc thuộc thẩm quyền cấp xã giải quyết hoặc báo cáo, đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc, các vấn đề phát sinh khác vượt thẩm quyền (nếu có), đồng thời đẩy nhanh công tác xác nhận nguốn gốc đất đai và bồi thường giải phóng mặt bằng.
 

Tác giả bài viết: TTN