Thị xã An Nhơn

https://annhon.binhdinh.gov.vn

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư tại cuộc họp trực báo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã ngày 21/7/2022

Ngày 21/7/2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư đã chủ trì cuộc họp trực báo định kỳ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo BQLDA báo cáo tình hình, kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã; nghe ý kiến của các đại biểu tham dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư có ý kiến kết luận như sau:
1. Dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua địa phận thị xã An Nhơn
- Giao BQLDA:
+ Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành kiểm tra, rà soát các hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật… bị ảnh hưởng tuyến đường cao tốc Bắc – Nam xây dựng kế hoạch di dời, đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng của thị xã đề ra.
+ Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đầu tư để sớm triển khai đầu tư các Khu tái định cư phục vụ dự án đường cao tốc Bắc - Nam.
- Chủ tịch UBND các xã, phường Nhơn Hoà, Nhơn Thọ, Nhơn Lộc và Nhơn Phúc tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm; đẩy nhanh việc lập hồ sơ đề nghị thông báo thu hồi đất; tăng cường chỉ đạo công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng… Tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường cao tốc Bắc – Nam.
2. Dự án Khu dân cư đường Lê Hồng Phong nối dài về phía Đông, phường Bình Định
Giao UBND phường Bình Định tiếp tục vận động, yêu cầu các hộ dân đã chấp thuận phương án, nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
3. Dự án Khu dân cư dọc hai bên đường liên phường Bình Định – Nhơn Hưng
- Giao Phòng Quản lý đô thị tăng cường đôn đốc Nhà đầu tư (Công ty TNHH đầu tư Bình Định) rà soát, trình cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đối với các nút giao thông đấu nối Khu dân cư dọc hai bên đường liên phường Bình Định – Nhơn Hưng với đường Ngô Gia Tự và đường Trần Phú để có cơ sở thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao BQLDA:
+ Tiếp tục phối hợp với UBND phường Bình Định và Nhơn Hưng trực tiếp vận động, phân tích cho các hộ dân bị ảnh hưởng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hiểu về các quyền lợi theo phương án tối ưu nhất, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước và công dân theo đúng quy định pháp luật, báo cáo UBND thị xã để cho chủ trương thực hiện.
+ Bàn giao mặt bằng và yêu cầu Nhà đầu tư tổ chức thi công tuyến đường liên phường đoạn từ Thị đội vào phường Bình Định.
+ Tập trung phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng đề xuất xử lý dứt điểm các vướng mắc đối với các hộ còn tồn tại.
4. Dự án Tuyến đường từ ĐT.636 (Nhơn Khánh) kết nối với đường ĐH.35 Tân Dân - Bình Thạnh (Nhơn Hậu) và theo đường ĐH.35 đến đường Trường Chinh (Nhơn Hưng)
UBND phường Nhơn Hưng đẩy nhanh công tác xác minh nguồn gốc đất đai đối với các trường hợp ở đường Nguyễn Du, đảm bảo hoàn thành trước ngày 10/8/2022.
- Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp ở phường Nhơn Hưng đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 29/7/2022.
5. Dự án Tuyến giao thông hai bên kè từ cầu Trường Thi đến đập Thạnh Hòa
- Giao UBND phường Bình Định và phường Nhơn Hòa tiếp tục vận động, yêu cầu các hộ dân nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng quy định.
- Giao BQLDA:
+ Yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công tại các vị trí đã bàn giao mặt bằng.
+ Lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp ở đường Võ Xán đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 29/7/2022.
6. Dự án Mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1211+110 đến Km1211+799,21
- Giao BQLDA phối hợp chi trả tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt dứt điểm trước ngày 22/7/2022.
- UBND phường Bình Định tiếp tục vận động, yêu cầu các hộ dân nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước quản lý theo đúng quy định.
7. Công trình Kè từ bãi cát Trường Thi đến cầu Tân An
Giao UBND phường Nhơn Hòa tổ chức vận động hộ còn lại chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
8. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (Đường liên phường): Đoạn từ Thị Đội đến giáp Khu dân cư Cẩm Văn
- UBND phường Nhơn Hưng phối hợp với Tổ công tác tiếp tục điều tra, xác minh cụ thể số lượng mồ mả của hộ ông Nguyễn Hữu Lợi. Báo cáo kết quả cho BQLDA để có cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao BQLDA phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt, đảm bảo đủ điều kiện bàn giao mặt bằng và đôn đốc đơn vị thi công triển khai thi công dự án.
9. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (Đường liên phường): Đoạn từ KDC N4A (Nhơn Hưng) đến xã Nhơn Hậu (Cổng làng nghề Bún Ngãi Chánh)
Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện tiếp theo, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 29/7/2022.
10. Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT.636 (đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã 4 giao nhau với đường Tây tỉnh)
Giao UBND xã Nhơn Khánh tiếp tục tổ chức vận động thường xuyên các hộ vướng mắc còn lại chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhận tiền bồi thường, tự giác tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… để bàn giao mặt bằng cho Nhà nước theo đúng quy định, nhất là các trường hợp là cán bộ, Đảng viên; chủ động phối hợp với đơn vị thi công để hỗ trợ các hộ dân tháo gỡ nhà ở, vật kiến trúc để đẩy nhanh việc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
11. Dự án Khu dân cư Đông Bàn Thành 2, phường Đập Đá
Giao BQLDA phối hợp với UBND phường Đập Đá tiếp tục tổ chức vận động thường xuyên các hộ vướng mắc còn lại chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhận tiền bồi thường, tự giác tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… để bàn giao mặt bằng cho Nhà nước theo đúng quy định.
12. Công trình Tuyến đường từ Khu Tái định cư Quốc lộ 19, Huỳnh Kim đi An Lộc, phường Nhơn Hòa
Giao BQLDA tiếp tục phối hợp với UBND phường Nhơn Hòa khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt, đảm bảo đủ điều kiện bàn giao mặt bằng và đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.
13. Dự án Khu dân cư tiếp giáp với KDC N4A nối dài về phía Tây, phường Nhơn Hưng
Giao BQLDA phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt.
14. Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT. 631 (đoạn từ ngã 3 Bàu Sáo, phường Nhơn Hưng đến chợ Quán Mới, xã Nhơn Hạnh)
- Giao UBND các xã Nhơn An, Nhơn Phong và Nhơn Hạnh tăng cường hơn nữa công tác vận động các hộ dân đã chấp thuận phương án, nhận tiền bồi thường, tự giác tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
- Giao BQLDA tham mưu UBND thị xã tổ chức làm việc, vận động hộ Lê Ngọc Lang và Nguyễn Hữu Minh chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
15. Dự án Hoa viên kết hợp điểm trưng bày Mai vàng Nhơn An
Giao UBND xã Nhơn An phối hợp với BQLDA tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đồng thời đề nghị các hộ dân đã nhận tiền bồi thường khẩn trương di dời mai để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
16. Công trình Kè Thuận Thái, xã Nhơn An (giai đoạn 2)
Giao BQLDA phối hợp với UBND xã Nhơn An chi trả tiền cho các hộ dân chấp thuận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng và yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.
17. Dự án Khu Công nghiệp Nhơn Hòa giai đoạn 2
- Giao UBND xã Nhơn Thọ thành lập Tổ vận động với thành phần theo quy định, tổ chức vận động bằng văn bản cụ thể đối với hộ Võ Ngọc Hân để củng cố hồ sơ (nhắc lần 5).
- Giao Thanh tra thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND thị xã tổ chức đối thoại với hộ Võ Ngọc Hân theo đúng quy định.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với BQLDA tham mưu UBND thị xã xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất hộ Võ Ngọc Hân theo đúng quy định.
18. Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Hậu - Nhơn Khánh (đoạn từ đường ĐH.34, xã Nhơn Hậu kết nối với đường ĐT.636, xã Nhơn Khánh)
- UBND các xã Nhơn Hậu và Nhơn Khánh khẩn trương hoàn thành công tác xác minh nguồn gốc đất đai các trường hợp còn lại.
- Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp bị ảnh hưởng đất ở đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 29/7/2022.
19. Công trình Tuyến đường trục Đông - Tây: Đoạn từ ĐT.636, xã Nhơn Khánh kết nối với đường Quốc lộ 19
Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp ảnh hưởng đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 29/7/2022 (chú ý trừ diện tích ảnh hưởng đường cao tốc Bắc – Nam).
20. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐH.35 (đoạn từ đường trục Đông - Tây đến đường trục Bắc - Nam số 1)
Giao BQLDA phối hợp chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt.
21. Dự án Thao trường huấn luyện lực lượng vũ trang thị xã
Giao Thanh tra thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu giải quyết đơn của ông Lê Trần Sương để xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng dự án Thao trường huấn luyện lực lượng vũ trang thị xã. (nhắc lần 2)
22. Dự án Cơ sở chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm Minh Dư, xã Nhơn Tân
Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với BQLDA, Thanh tra thị xã, Phòng Tư pháp và UBND xã Nhơn Tân tham mưu Quyết định cưỡng chế, khắc phục hậu quả đối với các trường hợp đã xử lý vi phạm hành chính về đất đai. (nhắc lần 2)
23. Các nhiệm vụ chung, thường xuyên
- Giao các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã tại Thông báo kết luận số 1974/TB-UBND ngày 11/7/2022 đối với các nhiệm vụ chưa hoàn thành.
- Giao BQLDA
+ Rà soát các công trình, dự án để cập nhật báo cáo đầy đủ các công trình, dự án chưa hoàn thành do vướng mắc công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để theo dõi, chỉ đạo.
+ Căn cứ kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình, dự án hàng năm của UBND thị xã, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, cơ bản đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch trước khi hoàn tất thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công. Không để tình trạng đã ký kết hợp đồng thi công nhưng đơn vị thi công lại không thể tổ chức thi công được do vướng giải phóng mặt bằng. Đồng thời chú trọng công tác tái định cư để kịp thời tham mưu UBND thị xã có kế hoạch đầu tư các khu tái định cư, đảm bảo điều kiện giao đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định.
+ Tiếp tục chủ trì, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất UBND thị xã xem xét, giải quyết.
+ Khẩn trương lập thủ tục đề nghị giao đất đối với các công trình đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định để đảm bảo chỉ tiêu thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
+ Yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những vị trí hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời phối hợp với BQLDA và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã lập đầy đủ các hồ sơ thủ tục đề nghị giao đất đối với các công trình, dự án đã hoàn thành kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và năm 2022.
- UBND các xã, phường cử cán bộ địa chính hoặc thôn trưởng trực tiếp tham gia cùng với BQLDA khi thực hiện công tác kiểm kê; yêu cầu các hộ dân đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khẩn trương tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng quy định; tiếp tục tăng cường công tác tổ chức vận động các hộ dân (có biên bản vận động cụ thể) để tạo sự chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đồng thời củng cố hồ sơ pháp lý theo quy định.
- Giao UBND các xã, phường chậm nhất trong vòng 01 ngày sau ngày Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã thông qua phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, các xã, phường phải gửi Tờ trình đề nghị thu hồi đất các trường hợp ảnh hưởng giải phóng mặt bằng theo phương án cho Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Trong vòng 03 ngày khi nhận được văn bản đề nghị của BQLDA, Phòng Tài nguyên và Môi trường phải thẩm định và trình UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
 

Tác giả bài viết: TTN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây