Thị xã An Nhơn

https://annhon.binhdinh.gov.vn

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư tại cuộc họp trực báo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã

Ngày 05/3/2022, Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư đã chủ trì cuộc họp trực báo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo BQLDA thị xã báo cáo tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã, nghe ý kiến của các đại biểu tham dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư có ý kiến kết luận như sau:
1. Dự án Khu dân cư dọc hai bên đường liên phường Bình Định – Nhơn Hưng
- Tiếp tục kiện toàn phát huy vai trò của các Tổ công tác của 02 phường trong công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao BQLDA thị xã tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND thị xã làm việc với Nhà đầu tư giải quyết các vướng mắc còn tồn tại trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng từng trường hợp cụ thể.
2. Dự án Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại (đoạn qua thị xã An Nhơn)
Qua xem xét Báo cáo số 17/BC-BQL ngày 24/02/2022 của BQLDA thị xã về báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại (đoạn qua thị xã An Nhơn), UBND thị xã yêu cầu:
- Giao BQLDA thị xã hoàn thành việc bổ sung phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với hộ Nguyễn Văn Phong và chi trả tiền cho hộ trước ngày 10/3/2022.
- Đối với mỏ đất 174A, núi Chà Rây để phục vụ dự án:
+ Giao Phòng tài nguyên – Môi trường khẩn trương thẩm định phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, trình UBND thị xã phê duyệt để thực hiện các bước tiếp theo. Hoàn thành trước ngày 10/3/2022.
+ Giao BQLDA khẩn trương kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 02 hộ còn lại, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
3. Công trình Nâng cấp đường Đê bao giai đoạn 2
- Giao UBND phường Nhơn Hưng phối hợp với BQLDA thị xã tổ chức làm việc, vận động thường xuyên, liên tục đối với các hộ còn lại chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Báo cáo lãnh đạo UBND thị xã được biết để chỉ đạo.
- Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường tham mưu UBND thị xã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 02 hộ Bùi Ngọc Ái và Bùi Ngọc Phúc.
4. Dự án Khu dân cư đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía Đông (giai đoạn 1: Thi công đường trục chính)
Giao UBND phường Nhơn Hưng phối hợp với BQLDA thị xã tổ chức làm việc, vận động thường xuyên, liên tục đối với 03 hộ Nguyễn Tiến Sĩ, Phạm Thị Bốn và Thái Thị Như Thoa chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
Trường hợp 03 hộ nêu trên vẫn không đồng thuận: Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật.
5. Dự án Tuyến giao thông hai bên kè từ cầu Trường Thi đến đập Thạnh Hòa
Đề nghị Hội đồng thẩm định giá đất thị xã khẩn trương chỉ đạo Tổ công tác đẩy nhanh việc lập giá bồi thường giải phóng mặt bằng đối với nhà và đất ở thuộc đường Võ Xán, trình UBND thị xã phê duyệt để có cở sở chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo.
6. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (Đường liên phường): Đoạn từ Thị Đội đến giáp Khu dân cư Cẩm Văn
- Giao UBND phường Nhơn Hưng khẩn trương xác minh nguồn gốc đất đai đối với các trường hợp còn lại.
- Đề nghị Hội đồng thẩm định giá đất thị xã khẩn trương chỉ đạo Tổ công tác đẩy nhanh việc lập giá bồi thường giải phóng mặt bằng đối với nhà và đất ở thuộc thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án, trình UBND thị xã phê duyệt để có cở sở chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo.
7. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (Đường liên phường): Đoạn từ KDC N4A (Nhơn Hưng) đến xã Nhơn Hậu (Cổng làng nghề Bún Ngãi Chánh)
Giao BQLDA thị xã lập phương án tái định cư, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 11/3/2022.
8. Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT.636 (đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã 4 giao nhau với đường Tây tỉnh)
- Giao UBND xã Nhơn Khánh tiếp tục thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại Thông báo kết luận số 178/TB-UBND ngày 23/02/2022.
- Giao UBND phường Nhơn Hưng tiếp tục phối hợp với Tổ công tác tổ chức vận động thường xuyên các hộ vướng mắc còn lại chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng, xã Nhơn Phúc và xã Nhơn Khánh tiếp tục chi trả tiền cho các hộ dân đã chấp thuận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
9. Dự án Khu dân cư Đông Bàn Thành 2, phường Đập Đá
Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND phường Đập Đá tập trung công tác chi trả tiền cho các hộ dân đã chấp thuận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đã được duyệt.
10. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối các điểm di tích văn hóa, lịch sử phường Nhơn Thành
- Giao UBND phường Nhơn Thành tổ chức vận động thường xuyên, yêu cầu các hộ dân tự giác tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… để bàn giao mặt bằng cho Nhà nước theo đúng quy định.
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND phường Nhơn Thành tiếp tục chi trả tiền cho các hộ dân đã chấp thuận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động thường xuyên, liên tục đối với các hộ còn lại chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Báo cáo lãnh đạo UBND thị xã được biết để chỉ đạo.
11. Đối với các công trình, dự án: Tuyến đường từ Khu Tái định cư Quốc lộ 19, Huỳnh Kim đi An Lộc, phường Nhơn Hòa; Mỏ đất Hòn Chà, Nhơn Hòa; Tuyến đường N4, khu vực Hòa Cư, phường Nhơn Hưng
- Giao BQLDA thị xã đẩy nhanh công tác kiểm kê.
- Giao UBND các phường Nhơn Hòa và Nhơn Hưng chủ động công tác xác minh nguồn gốc đất đai để đẩy nhanh thực hiện các bước tiếp theo.
12. Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT. 631 (đoạn từ ngã 3 Bàu Sáo, phường Nhơn Hưng đến chợ Quán Mới, xã Nhơn Hạnh)
- Giao UBND các xã Nhơn An, Nhơn Phong và Nhơn Hạnh tiếp tục vận động các hộ dân tự giác tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… để bàn giao mặt bằng cho Nhà nước theo đúng quy định.
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND với các xã, phường Nhơn Hưng, Nhơn An, Nhơn Phong và Nhơn Hạnh tiếp tục chi trả tiền cho các hộ dân đã chấp thuận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
Đối với các trường hợp bổ sung bồi thường vật kiến trúc trên đất tại xã NHơn Hạnh, giao UBND xã Nhơn Hạnh khẩn trương xác minh gửi BQLDA để tính toán bổ sung phương án theo quy định,
13. Dự án Tuyến đường trục Đông - Tây: Đoạn từ Bến xe mới thị xã đến cầu Mương Đôi
- Đề nghị Hội đồng thẩm định giá đất thị xã khẩn trương chỉ đạo Tổ công tác đẩy nhanh việc lập giá bồi thường giải phóng mặt bằng đối với đất ở, trình UBND thị xã phê duyệt để có cở sở chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo.
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – Môi trường, UBND xã Nhơn Phong và các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, đề xuất vị trí quy hoạch đất tái định cư đê phục vụ dự án.
14. Công trình Kè Thuận Thái, xã Nhơn An (giai đoạn 2)
Đề nghị Hội đồng thẩm định giá đất thị xã khẩn trương chỉ đạo Tổ công tác đẩy nhanh việc lập giá bồi thường giải phóng mặt bằng đối với đất ở, trình UBND thị xã phê duyệt để có cở sở chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo.
15. Dự án Tuyến đường liên huyện Phù Cát – An Nhơn
Giao BQLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng phần đất nông nghiệp, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 11/3/2022.
16. Dự án Tuyến đường từ ĐT.636 (Nhơn Khánh) kết nối với đường ĐH.35 Tân Dân - Bình Thạnh (Nhơn Hậu) và theo đường ĐH.35 đến đường Trường Chinh (Nhơn Hưng)
- Đề nghị Hội đồng thẩm định giá đất thị xã khẩn trương chỉ đạo Tổ công tác đẩy nhanh việc lập giá bồi thường giải phóng mặt bằng đối với đất ở, trình UBND thị xã phê duyệt để có cở sở chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo.
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tập trung hoàn thành sớm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với vị trí cầu vượt lũ sông Kôn, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tổ chức thi công dự án.
17. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 1: Đoạn từ ĐT.636 đến Tân Dân - Bình Thạnh
Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND xã Nhơn Khánh khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng để tạm giao đất tái định cư cho bà Đinh Thị Gái theo đúng quy định; đồng thời tổ chức vận động hộ Đinh Thị Gái bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để tổ chức thi công dự án.
18. Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 19B
Giao BQLDA thị xã tiếp tục chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân còn lại theo đúng quy định; kịp thời đề xuất UBND thị xã chỉ đạo xử lý các vướng mắc nếu có.
19. Công trình Cầu Thị Lựa (cầu mới)
- Giao UBND xã Nhơn Hậu khẩn trương xác minh nguồn gốc sử dụng đất của 02 hộ bị ảnh hưởng.
- Giao BQLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp ở xã Nhơn Hậu đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
20. Công trình Cầu Phụ Ngọc (cũ)
Đề nghị Hội đồng thẩm định giá đất thị xã khẩn trương chỉ đạo Tổ công tác đẩy nhanh việc lập giá bồi thường giải phóng mặt bằng đối với đất ở, trình UBND thị xã phê duyệt để có cở sở chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo.
21. Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt
Giao BQLDA phối hợp với UBND xã Nhơn Thọ tổ chức làm việc cụ thể bằng văn bản đối với 02 hộ Nguyễn Thế Nhật và Nguyễn Văn Vẹn, củng cố hồ sơ và thực hiện các bước tiếp theo.
22. Dự án Khu Công nghiệp Nhơn Hòa giai đoạn 2
Giao BQLDA phối hợp với UBND xã Nhơn Thọ tổ chức làm việc cụ thể bằng văn bản đối với 02 hộ Lê Thanh Hải và Võ Ngọc Hân, củng cố hồ sơ và thực hiện các bước tiếp theo.
23. Công trình Mỏ đất núi Chà Rây phục vụ các dự án của tỉnh
Giao Phòng tài nguyên – Môi trường khẩn trương thẩm định phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, trình UBND thị xã phê duyệt để thực hiện các bước tiếp theo.
24. Công trình Mỏ đất núi Chà Rây phục vụ các dự án của thị xã
Giao BQLDA thị xã tiếp tục phối hợp với UBND xã Nhơn Tân và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
23. Dự án Cơ sở chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm Minh Dư, xã Nhơn Tân
Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với 12 hộ còn lại theo đúng quy định pháp luật.
24. Các nhiệm vụ chung
- Giao các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã tại Thông báo kết luận số 27/TB-UBND ngày 10/02/2022 đối với các nhiệm vụ chưa hoàn thành.
- Giao BQLDA thị xã tiếp tục chủ trì, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất UBND thị xã xem xét, giải quyết; khẩn trương lập thủ tục đề nghị giao đất đối với các công trình đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định để đảm bảo chỉ tiêu thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021; yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những vị trí hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao Phòng Tài nguyên - Môi trường khẩn trương thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời phối hợp với BQLDA thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã lập đầy đủ các hồ sơ thủ tục đề nghị giao đất đối với các công trình, dự án đã hoàn thành kế hoạch sử dụng đất năm 2021.
- UBND các xã, phường yêu cầu các hộ dân đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khẩn trương tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng quy định; tiếp tục tăng cường công tác tổ chức vận động các hộ dân (có biên bản vận động cụ thể) để tạo sự chấp thuận chủ trương của nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đồng thời củng cố hồ sơ pháp lý theo quy định.
Giao UBND các xã, phường chậm nhất trong vòng 01 ngày sau ngày Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã thông qua phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, các xã, phường phải gửi tờ trình đề nghị thu hồi đất các trường hợp ảnh hưởng giải phóng mặt bằng theo phương án cho Phòng Tài nguyên – Môi trường.
Trong vòng 03 ngày khi nhận được văn bản đề nghị của BQLDA thị xã, Phòng Tài nguyên – Môi trường phải thẩm định và trình UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
 

Tác giả bài viết: TTN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây