Thị xã An Nhơn

https://annhon.binhdinh.gov.vn

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện đầu tư và công tác BTGPMB các công trình, dự án trên địa bàn thị xã ngày 10/4/2024

Ngày 10/4/2024, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng đã chủ trì cuộc họp báo cáo tình hình thực hiện đầu tư và công tác BTGPMB các công trình, dự án trên địa bàn thị xã. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo BQLDA báo cáo báo cáo tình hình thực hiện đầu tư và công tác BTGPMB các công trình, dự án trên địa bàn thị xã; nghe ý kiến của các đại biểu tham dự họp, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng có ý kiến kết luận như sau:
1. Dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua địa phận thị xã An Nhơn
- Giao BQLDA
+ Lập điều chỉnh phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với hộ bà Yến, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 20/4/2024.
+ Khẩn trương phối hợp với UBND xã Nhơn Lộc và các cơ quan, đơn vị liên quan làm việc, đề nghị BQLDA85 khắc phục, hoàn trả cống nước tưới và hệ thống mượng bị hư hỏng do thi công công trình để kip thời phục vụ sản xuất cho nhân dân trong vụ mùa sắp tới.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng do BQLDA trình, khẩn trương thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt trước ngày 12/4/2024.
- Yêu cầu UBND các xã, phường Nhơn Hòa và Nhơn Lộc tiếp tục vận động các trường hợp còn lại chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; yêu cầu các hộ dân còn lại tiếp tục tháo gỡ nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối… và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án.
- Giao UBND phường Nhơn Hòa làm việc, yêu cầu các hộ dân thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định.
- Giao UBND xã Nhơn Lộc phối hợp với Phòng Kinh tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành khảo sát các hệ thống kênh, mương tưới tiêu bị hư hỏng, hoặc bất cập trong việc tưới tiêu nước do thi công công trình để BQLDA kịp thời làm việc, đề nghị BQLDA85 khắc phục, sửa chữa ngay. Báo cáo kết quả khảo sát cho UBND thị xã trước ngày 12/4/2024.
2. Dự án Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp Becamex VSIP Bình Định kết nối với Cảng Quy Nhơn
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt giá đất tái định cư để BQLDA có cơ sở lập phương án tái định cư theo đúng quy định.
- Giao BQLDA tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 20/4/2024.
- Giao UBND xã Nhơn Tân
+ Khẩn trương lập thủ tục đề nghị thông báo thu hồi đất gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường, BQLDA để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
+ Khẩn trương hoàn thành công tác xác minh nguồn gốc đất đai các trường hợp còn lại, để BQLDA có cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.
3. Công trình Tuyến giao thông hai bên kè từ cầu Trường Thi đến đập Thạnh Hòa và Công trình Kè từ cầu Trường Thi đến Đập Thạnh Hòa
- Giao BQLDA nghiên cứu, tìm hiểu các trường hợp tương tự đã thực hiện của các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh và xin ý kiến của các cơ quan tỉnh có liên quan về việc xây dựng phương án bồi thường giải phóng mặt bằng áp dụng bảng giá hiện hành hoặc xây dựng phương án bồi thường giải phóng mặt bằng bổ sung, tham mưu UBND thị xã chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng quy định pháp luật.
- Giao UBND phường Bình Định phối hợp với BQLDA cam kết với các hộ dân về việc bổ sung khối lượng bồi thường về móng công trình của các hộ dân nếu đúng theo thực tế. Đồng thời, tiếp tục làm việc, vận động các hộ còn lại chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
4. Dự án Khu dân cư phía Tây đường liên phường Bình Định đi Nhơn Hưng
- Giao UBND phường Bình Định và UBND phường Nhơn Hưng tích cực vận động các hộ còn lại chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt giá đất tái định cư để BQLDA có cơ sở lập phương án tái định cư theo đúng quy định.
- Giao BQLDA chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, UBND phường Bình Định và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát trường hợp hộ Nguyễn Ba, tham mưu đề xuất UBND thị xã xin chủ trương của UBND tỉnh về việc tái định cư cho hộ; đồng thời, nghiên cứu đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 giữ nguyên hiện trạng đối với vị trí này (phần diện tích đất quy hoạch đất dịch vụ - thương mại) nếu phù hợp với thực tế và giảm bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm hoàn thành dự án.
5. Công trình Tuyến đường N4 khu vực Hòa Cư, phường Nhơn Hưng
- Giao UBND phường Nhơn Hưng
+ Khẩn trương hoàn thành công tác xác nhận nguồn gốc đất đai, quá trình sử dụng đất đối với các trường hợp còn lại.
+ Tiếp tục vận động các hộ vướng mắc còn lại chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng.
+ Phối hợp với BQLDA làm việc, đề nghị hộ Hồ Sỹ Cẩn nhận tiền theo đúng quy định.
- Giao UBND phường Bình Định
+ Phối hợp với BQLDA kiểm tra, xác minh lại khối lượng ảnh hưởng của hộ Đoàn Thị Chiến để kịp thời lập bổ sung phương án bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.
+ Tiếp tục vận động các hộ vướng mắc còn lại chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao BQLDA
+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất điều chỉnh phương án thiết kế tại nút giao với đường Ngô Đức Đệ để phù hợp với thực tế, đảm bảo an toàn giao thông và giảm khối lượng giải phóng mặt bằng.
+ Tiếp tục công khai phương án và chi tiền cho các hộ đã phê duyệt phương án.
+ Tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 20/4/2024.
6. Dự án Khu dân cư đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía đông (giai đoạn 1: thi công trục đường chính) và Dự án Khu dân cư đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía Đông
- Giao BQLDA
+ Nghiên cứu, tìm hiểu các trường hợp tương tự đã thực hiện của các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh và xin ý kiến của các cơ quan tỉnh có liên quan về việc xây dựng phương án bồi thường giải phóng mặt bằng áp dụng bảng giá hiện hành hoặc xây dựng phương án bồi thường giải phóng mặt bằng bổ sung, tham mưu UBND thị xã chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng quy định pháp luật.
+ Tiếp tục kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 20/4/2024.
+ Tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh việc thi công khu tái định cư, đảm bảo sớm có đất tái định cư bàn giao cho các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng theo phương án được duyệt.
+ Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị và các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất điều chỉnh quy hoạch cục bộ cho phù hợp với thực tế theo như đề nghị của BQLDA.
- Giao UBND phường Nhơn Hưng tiếp tục phối hợp với BQLDA tăng cường công tác vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại.
7. Dự án Khu dân cư đường N4A nối dài về phía đông (Giai đoạn 1: Thi công trục đường chính) và Dự án Khu dân cư đường N4A nối dài về phía đông
Giao BQLDA
- Tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 20/4/2024.
- Đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh việc thi công khu tái định cư, đảm bảo có đất tái định cư bàn giao cho các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng theo phương án được duyệt trong tháng 4/2024. Đồng thời đẩy nhanh công tác kiểm kê các trường hợp còn lại.
- Phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng và Phòng Quản lý đô thị đề xuất điều chỉnh diện tích các lô đất tái định cư cho phù hợp.
8. Công trình Tuyến đường từ ĐT.636 (Nhơn Khánh) kết nối với đường ĐH.35 Tân Dân - Bình Thạnh (Nhơn Hậu) và theo đường ĐH.35 đến đường Trường Chinh (Nhơn Hưng)
- Giao UBND phường Nhơn Hưng tiếp tục vận động các hộ vướng mắc còn lại chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời, vận động, yêu cầu các hộ dân còn lại tiếp tục tháo gỡ nhà, vật kiến trúc…, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án.
- Giao BQLDA lập phương án tái định cư đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 20/4/2024.
9. Công trình Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (đường liên phường): Đoạn từ Thị đội đến giáp Khu dân cư Cẩm Văn
- Giao UBND phường Nhơn Hưng:
+ Tiếp tục vận động các hộ vướng mắc còn lại chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là hộ Lê Thế Hưng.
+ Khẩn trương hoàn thành việc xác minh nguồn gốc đất đai đối với hộ Đặng Ngọc Hùng và gửi BQLDA trước ngày 01/4/2024.
- Giao BQLDA củng cố hồ sơ pháp lý liên quan đến các trường hợp vướng mắc, cung cấp hồ sơ cho Công an thị xã, Thanh tra thị xã, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu UBND thị xã chỉ đạo thực hiện việc cưỡng chế.
10. Công trình Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (đường liên phường): Đoạn từ KDC N4A (Nhơn Hưng) đến xã Nhơn Hậu (Cổng làng nghề Bún Ngãi Chánh)
- Giao UBND phường Nhơn Hưng và UBND xã Nhơn Hậu tiếp tục vận động các hộ còn lại chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao UBND phường Nhơn Hưng khẩn trương lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về đất đai đới với các trường hợp sai phạm theo đúng quy định pháp luật.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với BQLDA và các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành giao đất tái định cư cho các hộ theo phương án được duyệt.
- Giao BQLDA tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện mới, các trường hợp điều chỉnh, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
11. Công trình Tuyến đường Bắc - Nam số 2: Đoạn từ đường ĐH.34, xã Nhơn Hậu kết nối với đường Quốc lộ 19B, phường Nhơn Thành
- Giao UBND xã Nhơn Hậu
+ Khẩn trương hoàn thành công tác xác minh nguồn gốc đất đai các trường hợp còn lại để BQLDA có cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
+ Tiếp tục vận động các hộ còn lại chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao BQLDA tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
12. Dự án Khu tái định cư khu vực Vĩnh Phú, phường Nhơn Thành
Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để BQLDA chi tiền cho các hộ bị ảnh hưởng theo đúng quy định.
13. Dự án Khu tái định cư Ngãi Chánh, xã Nhơn Hậu
Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
14. Công trình Tuyến đường trục Đông - Tây: Đoạn từ ĐT.636, xã Nhơn Khánh kết nối với đường Quốc lộ 19
Giao BQLDA đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.
15. Công trình Tuyến đường trục Đông - Tây nối dài kết nối với đường đi Becamex VSIP Bình Định
- Giao BQLDA đẩy nhanh tiến độ kiểm kê các trường hợp đất ở còn lại, gửi UBND xã Nhơn Thọ để kịp thời xác minh nguồn gốc đất đai theo đúng quy định.
- Giao UBND xã Nhơn Thọ khẩn trương xác minh nguồn gốc đất đai để BQLDA có cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.
16. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.638 (đoạn từ trung tâm xã Nhơn Phúc đến trung tâm xã Nhơn Lộc)
- Giao UBND xã Nhơn Lộc khẩn trương xác minh nguồn gốc đất đai đối với các trường hợp đất ở để BQLDA có cơ sở lập phương án BTGPMB theo đúng quy định.
- Giao UBND xã Nhơn Phúc chủ trì, phối hợp với BQLDA, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất vị trí tái định cư theo đúng quy định.
- Giao BQLDA
+ Liên hệ với Ban GPMB tỉnh cập nhật hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng đường Tây tỉnh trước đây đã thực hiện để có cơ sở thực hiện đối với các trường hợp liên quan.
+ Tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
+ Phối hợp với Công ty cổ phần Xây lắp An Nhơn tập trung giải phóng mặt bằng ở những vị trí có đường ống cấp nước để đơn vị sớm thi công đường ống cấp nước sạch cho người dân.
+ Yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những vị trí đã bàn giao mặt bằng.
17. Công trình Nâng cấp, mở rộng mặt đường ĐT.636 (đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã tư giao nhau với đường Tây tỉnh)
- Giao UBND xã Nhơn Khánh tiếp tục tăng cường công tác vận động các hộ còn lại chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao BQLDA phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành củng cố hồ sơ đề nghị cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.
18. Công trình Tuyến đường trục Đông - Tây: Đoạn từ Bến xe mới thị xã đến cầu Mương Đôi
Giao BQLDA lập phương án tái định cư đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
19. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐH.41, đoạn Cảnh Hàng - Phú Đa
- Giao UBND xã Nhơn An khẩn trương hoàn thành công tác xác minh nguồn gốc đất đai các trường hợp còn lại để BQLDA có cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao UBND các xã Nhơn An, Nhơn Phong, Nhơn Hạnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại; nhất là các trường hợp chưa tháo gỡ nhà, vật kiến trúc…, khẩn trương giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
- Giao BQLDA
+ Tổ chức kiểm tra lại khối lượng bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng theo kiến nghị của hộ dân để kịp thời bổ sung phương án bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.
+ Lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường họp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 20/4/2024.
+ Đồng thời, đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.
20. Công trình Đường kết nối giao thông hai tuyến ĐT.636 và ĐT.638 (xã Nhơn Khánh và xã Nhơn Lộc), thị xã An Nhơn
- Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua. Đồng thời, yêu cầu đơn vị thi công đẩy tiến độ thi công công trình.
- Giao UBND xã Nhơn Lộc phối hợp với BQLDA tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại.
- Giao UBND xã Nhơn Khánh khẩn trương lập quy hoạch điểm tái định cư theo đúng quy định.
- Giao UBND xã Nhơn Khánh và xã Nhơn Lộc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng.
21. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ ĐT.636 kết nối với ngã ba Nguyễn Trung Trực - Trần Khánh Dư)
- Giao BQLDA
+ Tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
+ Phối hợp với UBND phường Nhơn Hòa khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án đã được duyệt; đồng thời yêu cầu các hộ dân bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tổ chức triển khai thi công công trình.
- Giao UBND phường Nhơn Hòa và xã Nhơn Khánh phối hợp với BQLDA tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại.
22. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông kết nối đường trục khu kinh tế với ĐT.631, xã Nhơn Phong
Giao UBND xã Nhơn Phong tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại.
23. Dự án Công viên Hồ Sen, Nhơn Hậu (hạng mục: đường giao thông quanh hồ, bó vỉa, vỉa hè, cây xanh)
- Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua; để sớm công khai phương án, chi trả tiền và giao đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
- Giao UBND phường Đập Đá và UBND xã Nhơn Hậu tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại. Riêng Đập Đá phải vận động các hộ dân khẩn trương tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… và bàn giao mặt bằng trước ngày 20/4/2024.
24. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Hậu - Nhơn Khánh (đoạn từ đường ĐH.34, xã Nhơn Hậu kết nối với đường ĐT.636, xã Nhơn Khánh)
- Giao UBND xã Nhơn Hậu tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại, nhất là hộ ông Lê Ngọc Thành, củng cố hồ sơ theo đúng quy định.
- Giao BQLDA củng cố hồ sơ pháp lý liên quan đến các trường hợp vướng mắc, cung cấp hồ sơ cho Công an thị xã, Thanh tra thị xã, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu UBND thị xã chỉ đạo thực hiện việc cưỡng chế.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với BQLDA, UBND xã Nhơn Hậu và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cưỡng chế đối với hộ Lê Ngọc Thành theo đúng quy định.
25. Công trình Tuyến đường từ khu tái định cư Quốc lộ 19, Huỳnh Kim đi An Lộc, phường Nhơn Hòa
- Giao BQLDA triển khai công tác kiểm kê các trường hợp còn lại vào cuối tháng 4/2024 để có cơ sở xem xét, đề xuất nhu cầu đất tái định cư cho phù hợp tại Khu dân cư An Lộc 2 hoặc các dự án khác.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh công tác tham mưu trình, phê duyệt giá đất theo đúng quy định, kịp thời để BQLDA sớm có cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư theo đúng quy định..
26. Dự án Khu dân cư phía nam đường Đô Đốc Bảo, phường Đập Đá
Giao UBND phường Đập Đá khẩn trương hoàn thành việc xác minh nhân khẩu nông nghiệp để BQLDA có cơ sở lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.
27. Dự án Khu dân cư dọc hai bên đường liên phường Bình Định – Nhơn Hưng
Giao BQLDA:
- Tập trung hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các nút giao thông với các tuyến đường Trần Phú, Ngô Gia Tự.
- Phối hợp với Nhà đầu tư, UBND phường Bình Định và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường vận động các trường hợp còn tồn tại.
- Tham mưu văn bản xin chủ trương xử lý tái định cư cho các trường hợp còn vướng mắc.
- Yêu cầu Công ty TNHH đầu tư Bình Định khẩn trương triển khai thi công tuyến đường trục kết nối với đường Hoàng Văn Thụ, phường Nhơn Hưng.
28. Dự án Trụ sở Công an xã Nhơn Thọ
Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
29. Dự án Trụ sở Công an xã Nhơn Tân
Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
30. Dự án Cụm công nghiệp Đồi Hỏa Sơn
Giao BQLDA phối hợp với UBND xã Nhơn Mỹ chi tiền cho các hộ theo phương án đã được duyệt, đồng thời, tăng cường công tác vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại.
31. Đối với các dự án còn lại
Giao BQLDA chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch đã đề ra, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất UBND thị xã xem xét, giải quyết.
32. Yêu cầu chung:
- UBND các xã, phường:
+ Tăng cường công tác phối hợp trong kiểm kê khối lượng bồi thường giải phóng mặt bằng.
+ Tập trung đẩy nhanh công tác xác minh nguồn gốc đất đai, hàng tuần gửi kết quả xác minh cho BQLDA để có cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
+ Lập thủ tục đề nghị thu hồi đất theo đúng quy định.
+ Phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác vận động các hộ dân bị ảnh hưởng chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tháo gỡ nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối…, bàn giao mặt bằng cho Nhà nước quản lý theo đúng quy định.
+ Tăng cường công tác quản lý địa bàn đối với các khu vực, phạm vi đã hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng, tránh tái lấn chiếm.
+ Tập trung các biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn do xã, phường làm chủ đầu tư, nhất là bảo đảm tiến độ, chất lượng và các quy trình, thủ tục về đầu tư; cân đối nguồn lực đầu tư, không để phát sinh nợ trong đầu tư xây dựng cơ bản.
- BQLDA:
+ Tập trung công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
+ Tập trung bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công đối với những vị trí hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
+ Đối với các trường hợp đã hoàn thành việc thông báo thu hồi đất, khẩn trương phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường lập đầy đủ thủ tục đề nghị giao đất theo đúng quy định.
+ Đốn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những vị trí đã bàn giao mặt bằng.
+ Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra tiến độ, chất lượng công trình, dự án làm đại diện làm chủ đầu tư.
+ Đối với những công trình, dự án làm đại diện chủ đầu tư đã thi công xong nhưng chưa tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng thì có biện pháp quản lý, bảo quản, không để trường hợp mất cắp tài sản công trình, gây thất thoát tài sản nhà nước.
+ Tổ chức nghiệm thu các công trình, dự án hoàn thành theo đúng quy định.
+ Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch lập thủ tục thanh quyết toán công trình, dự án hoàn thành theo đúng quy định.
- Phòng Tài chính- Kế hoạch
+ Tích cực phát huy vai trò trong công tác tham mưu quản lý chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã, nhất là quản lý chặt chẽ nguồn vốn, cân đối nguồn lực không để phát sinh nợ trong đầu tư xây dựng cơ bản.
+ Theo dõi, đôn đốc quyết toán công trình, dự án hoàn thành.
+ Theo dõi, quản lý, phân bổ nguồn vốn đầu tư công đảm bảo hiệu quả nguồn lực đầu tư và đúng quy định của pháp luật.
- Phòng Quản lý đô thị
+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công trình, dự án thực hiện theo đúng quy hoạch được duyệt. Kịp thời đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch cho phù hợp và đúng quy định.
+ Đẩy nhanh công tác thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu quy hoạch dân cư theo thẩm quyền, nhất là các quy hoạch có bố trí đất tái định cư phục vụ các công trình, dự án.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường:
+ Đẩy nhanh công tác thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
+ Đẩy nhanh công tác tham mưu trình, phê duyệt giá đất theo đúng quy định, kịp thời để BQLDA sớm có cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư theo đúng quy định.
+ Theo dõi, hướng dẫn UBND các xã, phường lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về đất đai theo đúng quy định pháp luật.
+ Tham mưu công tác thu hồi đất, đề nghị giao đất thực hiện các công trình, dự án kịp thời, đúng quy định.
+ Phối hợp với BQLDA và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát hồ sơ, tham mưu UBND thị xã lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định và xây dựng kế hoạch cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật.
- Thanh tra thị xã cần chủ động, phối hợp nắm chắc những trường hợp còn vướng mắc GPMB để kịp thời tham mưu, đề xuất UBND thị xã tổ chức tiếp dân, đối thoại theo đúng quy định.
Triển khai kế hoạch thanh tra trên lĩnh vực đầu tư xây dựng theo kế hoạch, đồng thời tham mưu đề xuất việc xử lý trách nhiệm sau thanh tra  đối với các cơ quan, đơn vị có thiếu sót, sai phạm theo quy định.

Tác giả bài viết: TTN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây