Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư tại cuộc họp nghe báo cáo và đề xuất xử lý một số tồn tại, vướng mắc trong việc thi công các công trình đê, kè trên địa bàn thị xã và việc mở rộng Cụm Công nghiệp Tân Đức, xã Nhơn Mỹ

Ngày 06/9/2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo và đề xuất xử lý một số tồn tại, vướng mắc trong việc thi công các công trình đê, kè trên địa bàn thị xã và việc mở rộng Cụm Công nghiệp Tân Đức, xã Nhơn Mỹ theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã báo cáo và đề xuất xử lý một số tồn tại, vướng mắc trong việc thi công các công trình đê, kè trên địa bàn thị xã và việc mở rộng Cụm Công nghiệp Tân Đức, xã Nhơn Mỹ theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, nghe ý kiến của các đại biểu tham dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư có ý kiến kết luận như sau:
I. Các công trình đê, kè trên địa bàn thị xã:
1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã
- Tập trung, đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình đê, kè trên địa bàn thị xã.
- Làm việc, đôn đốc các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, trang thiết thiết bị… đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành vượt lũ; các đơn vị tư vấn giám sát tăng cường giám sát công trình theo đúng thiết kế đã được phê duyệt; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc (nếu có) và đề xuất UBND thị xã chỉ đạo thực hiện.
- Chỉ đạo các cán bộ kỹ thuật phối hợp với các đơn vị giám sát thường xuyên có mặt tại công trình, thực hiện việc theo dõi, giám sát công trình theo đúng quy định. Nếu các ngành chức năng kiểm tra đột xuất, tư vấn giám sát không có mặt tại công trình, UBND thị xã sẽ xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị có liên quan.
2. Công trình Đê đội 12, khu vực Vạn Thuận, phường Nhơn Thành
Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã:
- Phối hợp với đơn vị kiểm định độc lập đẩy nhanh hoàn thành việc kiểm định chất lượng công trình theo đúng quy định. Sau khi hoàn thành và có kết quả kiểm định, khẩn trương tham mưu UBND thị xã chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đồng thời tham mưu việc xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức có liên quan theo đúng quy định hiện hành.
- Củng cố thủ tục, hồ sơ pháp lý theo đúng quy định pháp luật.
3. Công trình Đê Bờ Mọ, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn
Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã yêu cầu đơn vị thi công cam kết hoàn thành công trình trước ngày 30/9/2022.
Nếu hết thời hạn nêu trên, đơn vị thi công vẫn chưa hoàn thành công trình, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã khẩn trương tham mưu UBND thị xã xử lý theo đúng quy định hiện hành.
4. Đối với các công trình đê, kè còn lại đang triển khai thi công nhưng tiến độ chậm so với hợp đồng thi công đã ký kết
Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã báo cáo rõ nguyên nhân chậm, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan. Báo cáo UBND thị xã xem xét, chỉ đạo thực hiện.
II. Về việc mở rộng Cụm Công nghiệp Tân Đức, xã Nhơn Mỹ theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh
Cơ bản thống nhất với dự thảo Báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã đã trình bày, tuy nhiên cần lưu ý thêm một số vấn đề sau:
- Về giai đoạn 1: Cần nêu rõ thêm số lượng các nhà đầu tư đã đầu tư thực hiện dự án, đang triển khai đầu tư, tiến độ hoàn thành…
- Về phần dự kiến nguồn vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật (bê tông xi măng các tuyến đường) phần mở rộng Cụm Công nghiệp Tân Đức và phần giai đoạn 1 cần thể hiện thêm nội dung “nguồn vốn vận động đóng góp từ các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp”.
- Đối với việc di dời các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trong Cụm Công nghiệp Gò Đá Trắng: Cần phối hợp với Phòng Kinh tế để cập nhật một số nội dung cần thiết trong Phương án di dời hoặc chuyển đổi các cơ sở, sản xuất trong Cụm công nghiệp Gò Đá Trắng, nêu rõ mục đích, sự cần thiết của việc di dời; xác định rõ số lượng cần di dời, nhu cầu cần bố trí đất tại Cụm Công nghiệp Tân Đức…
- Hoàn chỉnh báo cáo, tham mưu UBND thị xã báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
 

Tác giả bài viết: TTN