Thị xã An Nhơn

https://annhon.binhdinh.gov.vn

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã và xử lý vướng mắc trong việc lập thủ tục hồ sơ đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy xử lý chất

Ngày 07/9/2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã và xử lý vướng mắc trong việc lập thủ tục hồ sơ đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn thị xã. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã và xử lý vướng mắc trong việc lập thủ tục hồ sơ đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn thị xã, nghe ý kiến của các đại biểu tham dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư có ý kiến kết luận như sau:
I. Xử lý vướng mắc trong việc lập thủ tục hồ sơ đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn thị xã
1. Giao Phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND thị xã có văn bản cam kết bố trí quỹ đất chôn lấp chất thải rắn không tái chế được thuộc Quy hoạch bãi chôn lấp chất thải rắn của thị xã theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
Yêu cầu Nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đánh giá tác động môi trường, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo; yêu cầu Nhà đầu tư cam kết tiến độ thực hiện dự án cụ thể, đảm bảo hoàn thành và đưa vào hoạt động trong đầu Quý I/2023.
2. Giao UBND xã Nhơn Thọ khẩn trương lập thủ tục đề nghị điều chỉnh quyết định thu hồi đất; sau khi có kết quả xác minh cụ thể về nguồn gốc đất đai, gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
3. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho Nhà đầu tư tiến hành triển khai thực hiện dự án đúng theo thời gian quy định.
II. Về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã
1. Giao Phòng Quản lý đô thị:
- Hoàn chỉnh báo cáo theo bảng biểu kẽ ngang thể hiện phát sinh trong tháng và lũy kế từ đầu năm; trong đó cần nêu rõ cụ thể số lượng đã được cấp phép xây dựng mới, cấp phép sửa chữa, số lượng công trình đã triển khai thi công và chưa triển khai thi công, số liệu đã kiểm tra, chưa kiểm tra hiện trường thi công, số liệu đã kiểm tra phát hiện và đã xử lý, chưa xử lý, khắc phục… Báo cáo hàng tháng để lãnh đạo UBND thị xã theo dõi, chỉ đạo.
- Tham mưu UBND thị xã có văn bản chỉ đạo, nhắc nhở UBND các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn đã được phân cấp theo thẩm quyền.
- Chỉ đạo Đội Quản lý trật tự xây dựng tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp kiểm tra tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã đã được phân cấp theo thẩm quyền.
2. Về việc xử lý trường hợp xây dựng trái phép của ông Trần Ngọc Tùng tại thôn An Hòa, xã Nhơn Khánh:
- Giao UBND xã Nhơn Khánh khẩn trương lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về đất đai (hành vi tự ý xây dựng trên đất vườn, chưa chuyển mục đích sử dụng đất) theo đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Đối với phần sai phép thuộc phạm vi diện tích được cấp giấy phép của hộ: Giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND thị xã chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định.
 

Tác giả bài viết: TTN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây