Thị xã An Nhơn

https://annhon.binhdinh.gov.vn

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư tại cuộc họp nghe báo cáo xử lý tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Đấu nối 110KV sau trạm Biến áp 220KV Phước An (đoạn qua phường Nhơn Hòa)
Ngày 09/4/2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo xử lý tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Đấu nối 110KV sau trạm Biến áp 220KV Phước An (đoạn qua phường Nhơn Hòa). Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc, đồng thời, đề xuất xử lý tồn tại, vướng mắc trong công tác BTGPMB công trình Đấu nối 110KV sau trạm Biến áp 220KV Phước An (đoạn qua phường Nhơn Hòa); nghe ý kiến của các đại biểu tham dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư có ý kiến kết luận như sau:
1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã
- Rà soát, củng cố đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của hộ gia đình Nguyễn Thu – Đinh Thị Ngọc Lang theo đúng quy định; đồng thời cung cấp hồ sơ cho Công an thị xã, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thị xã để nghiên cứu, tham mưu. Hoàn thành trước ngày 20/4/2024.
- Phối hợp với UBND phường Nhơn Hòa có thông báo yêu cầu hộ Nguyễn Thành Tố khẩn trương tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… đã được bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước quản lý theo đúng quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/4/2024.
2. Giao UBND phường Nhơn Hòa
- Trực tiếp quản lý phần đất đã được thu hồi của hộ Nguyễn Thành Tố.
- Tổ chức đối thoại trực tiếp ít nhất 03 lần; đồng thời thành lập Tổ vận động với thành phần theo quy định, mời Mặt trận, các đoàn thể tham gia, tiến hành vận động hộ gia đình Nguyễn Thu – Đinh Thị Ngọc Lang, tất cả xác lập bằng văn bản và hoàn tất thủ tục vận động theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/4/2024.
3. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã, Phòng Quản lý đô thị, UBND phường Nhơn Hòa, BQL Điện lực Miền Trung và các cơ quan, đơn vị liên quan xác định rõ phần đất bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng, đường đi của tuyến điện, tất cả phải thể hiện rõ trên sơ đồ địa chính của hộ gia đình Nguyễn Thu – Đinh Thị Ngọc Lang để củng cố hồ sơ. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/4/2024.
4. Giao Công an thị xã, Thanhh tra thị xã và Phòng Tư pháp
- Nghiên cứu kỹ hồ sơ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã cung cấp để tham mưu UBND thị xã.
- Riêng Công an thị xã chủ động dựng Phương án bảo vệ thi công đối với trường hợp hộ gia đình Nguyễn Thu – Đinh Thị Ngọc Lang; đồng thời, tăng cường công tác nắm bắt tình hình hiện nay đối với hộ gia đình Nguyễn Thu – Đinh Thị Ngọc Lang.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao trước ngày 30/4/2024, báo cáo UBND thị xã để tổng hợp, báo cáo xin chủ trương của tỉnh, Công an tỉnh trước khi tổ chức bảo vệ thi công công trình theo đúng quy định hiện hành.

Tác giả bài viết: TTN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây