Thị xã An Nhơn

https://annhon.binhdinh.gov.vn

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp trực báo định kỳ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã ngày 26/12/2023

Ngày 26/12/2023, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng đã chủ trì cuộc họp trực báo định kỳ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo BQLDA báo cáo tình hình, kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã; nghe ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư và các đại biểu tham dự họp, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng có ý kiến kết luận như sau:
Yêu cầu BQLDA cần cập nhật báo cáo trực báo đầy đủ tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tất cả các công trình dự án đảm nhận thực hiện để lãnh đạo UBND thị xã theo dõi, kịp thời chỉ đạo thực hiện. Đối với các công trình, dự án có vốn tỉnh hỗ trợ cần hoàn thành, trình phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn tỉnh trước ngày 31/12/2023 theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua địa phận thị xã An Nhơn
- Giao UBND phường Nhơn Hòa phối hợp với Công an thị xã tiếp tục nắm bắt tình hình, vận động các hộ bị cưỡng chế chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời yêu cầu các hộ đã nhận tiền bồi thường khẩn trương bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị tổ chức thi công dự án.
2. Dự án Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định
- Giao UBND xã Nhơn Tân khẩn trương xác minh nguồn gốc đất đai đối với các trường hợp còn lại và gửi BQLDA để có cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.
- Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 29/12/2023.
3. Công trình Tuyến giao thông hai bên kè từ cầu Trường Thi đến đập Thạnh Hòa và Công trình Kè từ cầu Trường Thi đến Đập Thạnh Hòa
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND thị xã quyết định giao đất tái định cư bảo đảm kịp thời đúng quy định.
- Giao UBND phường Bình Định tăng cường công tác vận động các hộ vướng mắc còn lại chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
4. Dự án Khu dân cư phía Tây đường liên phường Bình Định đi Nhơn Hưng
- Giao UBND phường Bình Định và phường Nhơn Hưng phối hợp với BQLDA công khai phương án và vận động các hộ dân nhận tiền, bàn giao mặt bằng cho Nhà nước theo đúng quy định.
- Giao BQLDA lập phương án tái định cư đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 29/12/2023.
5. Công trình Tuyến đường N4 khu vực Hòa Cư, phường Nhơn Hưng
- Giao UBND phường Nhơn Hưng:
+ Khẩn trương hoàn thành xác minh nguồn gốc đất đai các trường hợp còn lại và gửi BQLDA để có cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.
+ Thành lập Tổ vận động, thường xuyên vận động các hộ vướng mắc còn lại chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao UBND phường Bình Định khẩn trương hoàn thành xác minh nguồn gốc đất đai 01 trường hợp còn lại và gửi BQLDA để có cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.
- Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 29/12/2023.
6. Dự án Khu dân cư đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía đông (giai đoạn 1 thi công trục đường chính) và Dự án Khu dân cư đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía Đông
- Giao UBND phường Nhơn Hưng phối hợp với BQLDA tăng cường công tác vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại.
- Giao BQLDA đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh việc thi công khu tái định cư, đảm bảo sớm có đất tái định cư bàn giao cho các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng theo phương án được duyệt.
7. Dự án Khu dân cư đường N4A nối dài về phía đông (Giai đoạn 1: Thi công trục đường chính) và Dự án Khu dân cư đường N4A nối dài về phía đông
- Giao BQLDA đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh việc thi công khu tái định cư, đảm bảo sớm có đất tái định cư bàn giao cho các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng theo phương án được duyệt.
- Giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với BQLDA và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã điều chỉnh cục bộ các lô đất tái định cư cho phù hợp với từng trường hợp cụ thể.
8. Công trình Tuyến đường từ ĐT.636 (Nhơn Khánh) kết nối với đường ĐH.35 Tân Dân - Bình Thạnh (Nhơn Hậu) và theo đường ĐH.35 đến đường Trường Chinh (Nhơn Hưng)
- Giao UBND phường Nhơn Hưng phối hợp với BQLDA và đơn vị thi công khẩn trương thực hiện các giải pháp, bảo đảm hoàn thành việc thi công đường điện đảm bảo an toàn. Tiếp tục vận động các hộ vướng mắc còn lại chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã giao đất tái định cư theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, tham mưu lập giá đất tái định cư đối với các lô tiếp giáp với mặt đường lộ giới 32m để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
9. Công trình Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (đường liên phường): Đoạn từ Thị đội đến giáp Khu dân cư Cẩm Văn
- Giao BQLDA phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác vận động, củng cố đầy đủ hồ sơ, thủ tục đề nghị UBND thị xã thực hiện việc cưỡng chế theo đúng quy định.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu lập giá đất tái định cư đối với các lô tiếp giáp với mặt đường lộ giới 32m để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
10. Công trình Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (đường liên phường): Đoạn từ KDC N4A (Nhơn Hưng) đến xã Nhơn Hậu (Cổng làng nghề Bún Ngãi Chánh)
- Giao UBND phường Nhơn Hưng tiếp tục vận động các hộ còn lại chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng. Báo cáo kết quả vận động từng hộ cho lãnh đạo UBND thị xã theo dõi, chỉ đạo.
- Giao BQLDA tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 29/12/2023.
11. Công trình Tuyến đường Bắc - Nam số 2: Đoạn từ đường ĐH.34, xã Nhơn Hậu kết nối với đường Quốc lộ 19B, phường Nhơn Thành
- Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 29/12/2023.
- Giao UBND phường Nhơn Thành và xã Nhơn Hậu khẩn trương hoàn thành xác minh nguồn gốc đất đai các trường hợp còn lại, nhất là các trường hợp BQLDA đề nghị xác minh lại và gửi BQLDA để có cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.
12. Công trình Tuyến đường trục Đông - Tây: Đoạn từ ĐT.636, xã Nhơn Khánh kết nối với đường Quốc lộ 19
Giao BQLDA:
- Lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện ở xã Nhơn Thọ, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 29/12/2023.
- Đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, nhất là đoạn qua địa bàn xã Nhơn Khánh.
13. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.638 (đoạn từ trung tâm xã Nhơn Phúc đến trung tâm xã Nhơn Lộc)
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để có cơ sở chi tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo phương án đã được phê duyệt trước ngày 31/12/2023.
- Giao BQLDA tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 29/12/2023. Đồng thời, yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương tổ chức thi công công trình, đảm bảo theo kế hoạch đề ra.
14. Công trình Nâng cấp, mở rộng mặt đường ĐT.636 (đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã tư giao nhau với đường Tây tỉnh)
- Giao UBND xã Nhơn Khánh tiếp tục tăng cường công tác vận động các hộ còn lại chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao BQLDA phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành củng cố hồ sơ đề nghị cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.
15. Công trình Tuyến đường trục Đông - Tây: Đoạn từ Bến xe mới thị xã đến cầu Mương Đôi
Giao UBND xã Nhơn Phong khẩn trương phối hợp với Phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND thị xã quyết định điều chỉnh quy hoạch vị trí tái định cư cho phù hợp, để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
16. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐH.41, đoạn Cảnh Hàng - Phú Đa
- Giao UBND xã Nhơn An khẩn trương hoàn thành công tác xác minh nguồn gốc đất đai và gửi BQLDA để có cở sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao UBND các xã Nhơn An, Nhơn Phong, Nhơn Hạnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại; khẩn trương giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
- Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua. Đồng thời, yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, nhất là các cầu trên tuyến, đảm bảo không gây ngập úng trong mùa mưa lũ và thoát nước phục vụ sản xuất vụ Đông - Xuân.
17. Công trình Đường kết nối giao thông hai tuyến ĐT.636 và ĐT.638 (xã Nhơn Khánh và xã Nhơn Lộc), thị xã An Nhơn
- Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 29/12/2023. Đồng thời yêu cầu đơn vị thi công đẩy tiến độ thi công công trình.
- Giao UBND xã Nhơn Khánh và xã Nhơn Lộc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng.
18. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ ĐT.636 kết nối với ngã ba Nguyễn Trung Trực - Trần Khánh Dư)
- Giao BQLDA tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 29/12/2023.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thầm định, trình UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp xã Nhơn Khánh và phường Nhơn Hòa để có cơ sở BQLDA chi tiền cho các hộ dân.
- Giao UBND phường Nhơn Hòa khẩn trương hoàn thành xác minh nguồn gốc đất đai các trường hợp còn lại; tăng cường công tác vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại.
19. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông kết nối đường trục khu kinh tế với ĐT.631, xã Nhơn Phong
- Giao UBND xã Nhơn Phong tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại.
- Giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, báo cáo điều chỉnh quy hoạch cục bộ thôn Trung Lý (khu vực trường THPT Hòa Bình) cho phù hợp để có cơ sở giao đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
20. Dự án Công viên Hồ Sen, Nhơn Hậu (hạng mục: đường giao thông quanh hồ, bó vỉa, vỉa hè, cây xanh)
- Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 29/12/2023.
- Giao UBND phường Đập Đá tích cực phối hợp với BQLDA giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại liên quan; vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao UBND xã Nhơn Hậu làm việc, vận động các hộ dân trước mắt chấp thuận phương án bồi thường, nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước, sẽ nhận đất tái định cư sau. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại.
21. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Hậu - Nhơn Khánh (đoạn từ đường ĐH.34, xã Nhơn Hậu kết nối với đường ĐT.636, xã Nhơn Khánh)
- Giao BQLDA rà soát, điều chỉnh việc thu hồi đất của hộ Đặng Sáu, đảm bảo đủ điều kiện giao đất tái định cư theo đúng quy định pháp luật, lập phương án, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 29/12/2023.
- Giao UBND xã Nhơn Hậu tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại, nhất là hộ ông Lê Ngọc Thành, củng cố hồ sơ theo đúng quy định.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với BQLDA, UBND xã Nhơn Hậu và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cưỡng chế đối với hộ Lê Ngọc Thành theo đúng quy định.
22. Công trình Tuyến đường từ khu tái định cư Quốc lộ 19, Huỳnh Kim đi An Lộc, phường Nhơn Hòa
Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với BQLDA tham mưu UBND thị xã đề nghị tỉnh giao đất theo đúng quy định để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
23. Dự án Khu dân cư phía nam đường Đô Đốc Bảo, phường Đập Đá
- Giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch làm việc, đôn đốc Nhà đầu tư hoàn thành và trình tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
- Giao UBND phường Đập Đá khẩn trương hoàn thành việc xác minh nhân khẩu nông nghiệp để BQLDA có cơ sở lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.
24. Dự án Khu dân cư dọc hai bên đường liên phường Bình Định – Nhơn Hưng
Giao BQLDA:
- Tập trung hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các nút giao thông với các tuyến đường Trần Phú, Ngô Gia Tự.
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thị xã có văn bản xin chủ trương điều chỉnh giá đất tái định cư đối với các trường hợp giải tỏa trắng theo đúng quy định (bao gồm các trường hợp thuộc dự án Khu đô thị Bắc sông Tân An, phường Bình Định) để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
25. Dự án Cụm công nghiệp Đồi Hỏa Sơn
- Giao BQLDA khẩn trương gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt giá đất tái định cư các hộ. Đồng thời thực hiện việc giao đất cho hộ Huỳnh Bá, Huỳnh Thị Phượng trước ngày 31/12/2023.
- Giao UBND xã Nhơn Mỹ phối hợp với BQLDA tăng cường công tác vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại.
26. Đối với các dự án còn lại
Giao BQLDA chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch đã đề ra, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất UBND thị xã xem xét, giải quyết.
27. Yêu cầu Thanh tra thị xã cần chủ động, phối hợp nắm chắc những trường hợp còn vướng mắc để kịp thời tham mưu, đề xuất UBND thị xã tổ chức tiếp dân, đối thoại theo đúng quy định. Đồng thời, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với BQLDA và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát hồ sơ, tham mưu UBND thị xã lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định và xây dựng kế hoạch cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật.

Tác giả bài viết: TTN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây