Thị xã An Nhơn

https://annhon.binhdinh.gov.vn

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp trực báo định kỳ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã ngày 20/10/2022

Ngày 20/10/2022, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng đã chủ trì cuộc họp trực báo định kỳ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo BQLDA báo cáo tình hình, kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã; nghe ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư và các đại biểu tham dự họp, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng có ý kiến kết luận như sau:
1. Dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua địa phận thị xã An Nhơn
1.1. Dự án Quy Nhơn – Chí Thạnh: Giao BQLDA khẩn trương công khai phương án bồi thường giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đất rừng.
1.2. Dự án Hoài Nhơn – Quy Nhơn
- Đối với các trường hợp ảnh hưởng giải phóng mặt bằng đất sản xuất nông nghiệp nhưng chưa xác minh được hộ sản xuất nông nghiệp thì thống nhất chỉ viết phương án bồi thường về đất, riêng phần hỗ trợ chuyển đổi nghề và giải quyết việc làm sẽ bổ sung sau khi có xác minh của địa phương nơi chủ hộ đó cư trú.
- Giao BQLDA phối hợp với đơn vị trích đo và UBND các xã, phường khẩn trương trích đo lại các trường hợp còn vướng mắc liên quan đến diện tích đất của các hộ dân.
- UBND các xã, phường Nhơn Hoà, Nhơn Thọ, Nhơn Lộc và Nhơn Phúc:
+ Tiếp tục triển khai thực hiện có kết quả ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thị xã tại Thông báo kết luận số 2970/TB-UBND ngày 29/9/2022.
+ Hoàn thành 100% công tác xác minh nguồn gốc sử dụng đất trước ngày 25/10/2022.
+ Tập trung rà soát, hoàn thành 100% việc lập thủ tục đề nghị thu hồi đất gửi Phòng Tài nguyên – Môi trường theo đúng quy định.
- Vận động, yêu cầu các hộ dân bị ảnh hưởng đất lúa không được canh tác vào vụ mùa sau để kịp thời bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng quy định.
- Giao BQLDA, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, phường căn cứ theo nhiệm vụ được giao khẩn trương đẩy nhanh thực hiện các bước giải phóng mặt bằng, đảm bảo giải ngân đồng loạt cho người dân bị ảnh hưởng ở các xã, phường theo phương án đã được phê duyệt, hoàn thành trước ngày 30/10/2022.
2. Dự án Khu dân cư đường Lê Hồng Phong nối dài về phía Đông, phường Bình Định:
- Giao UBND phường Bình Định tăng cường vận động các trường hợp còn vướng mắc.
- Giao BQLDA tiếp tục phối hợp với UBND phường Bình Định chi trả tiền bồi thường cho các hộ theo phương án đã được duyệt; đồng thời tiếp tục yêu cầu Nhà đầu tư (Công ty TNHH An Nhơn Land) chuyển tiền bồi thường để chi trả cho người dân theo phương án đã được duyệt, đồng thời tiến hành đầu tư, mở rộng đường Mai Dương (thuộc dự án Nhà đầu tư) theo quy hoạch dự án đã được duyệt, đảm bảo đồng bộ với dự án của thị xã.
3. Dự án Khu dân cư Đông Bàn Thành 2, phường Đập Đá:
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nhanh chóng hoàn thành công tác thẩm định đối với các trường hợp Võ Thị Lê, Phan Trường Minh và Phan Trường Hòa, trình UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để có cơ sở chi tiền và giao đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định.
- Giao Phòng Quản lý đô thị khẩn trương hoàn thành việc thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch dự án, trình UBND thị xã phê duyệt trước ngày 25/10/2022 để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
- Giao BQLDA khẩn trương hoàn thành thủ tục đấu nối dự án với đường Quốc lộ 1, đảm bảo đủ điều kiện để triển khai thi công trong thời gian sớm nhất.
4. Dự án Khu dân cư tiếp giáp với KDC N4A nối dài về phía Tây, phường Nhơn Hưng
Giao BQLDA:
- Phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt.
- Tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện tiếp theo, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 28/10/2022.
5. Dự án Nghĩa trang nhân dân nam An Nhơn:
- Giao UBND xã Nhơn Tân khẩn trương hoàn thành việc lập thủ tục đề nghị thu hồi đất gửi Phòng Tài nguyên – Môi trường theo đúng quy định trước ngày 24/10/2022.
- Giao BQLDA phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
6. Dự án Khu dân cư phía Tây đường liên phường Bình Định đi Nhơn Hưng:
- Giao UBND phường Nhơn Hưng khẩn trương hoàn thành việc xác minh hạng đất gửi BQLDA theo đúng quy định trong ngày 21/10/2022.
- Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện tiếp theo, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 28/10/2022.
7. Dự án Khu dân cư đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía Đông (giai đoạn 1: Thi công đường trục chính)
Giao BQLDA yêu cầu đơn vị thi công tiếp tục triển khai và đẩy nhanh tiến độ thi công tại những vị trí đã bàn giao mặt bằng; đồng thời khẩn trương hoàn thành các thủ tục để tiến hành đầu tư khu tái định cư.
8. Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT.636 (đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã 4 giao nhau với đường Tây tỉnh):
BQLDA và UBND phường Nhơn Hưng và xã Nhơn Khánh tiếp tục triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thị xã tại Thông báo kết luận số 2970/TB-UBND ngày 29/9/2022; đồng thời tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau:
- Giao UBND xã Nhơn Khánh vận động lần cuối đối với 04 đã có Quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Nếu các hộ vẫn không thống nhất, UBND thị xã sẽ chỉ đạo tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định; đồng thời tăng cường vận động đối với các trường hợp còn vướng mắc.
- Giao BQLDA:
+ Phối hợp với UBND xã Nhơn Khánh tiếp tục chi trả tiền bồi thường đối với các trường hợp đã thống nhất theo phương án được duyệt.
+ Tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ đảm bảo điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 28/10/2022.
+ Yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dứt điểm các vị trí đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
9. Dự án Tuyến đường từ ĐT.636 (Nhơn Khánh) kết nối với đường ĐH.35 Tân Dân - Bình Thạnh (Nhơn Hậu) và theo đường ĐH.35 đến đường Trường Chinh (Nhơn Hưng)
- Giao BQLDA phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng tăng cường công tác vận động đối với cơ sở tôn giáo chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đồng thời tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ đảm bảo điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 28/10/2022.
- Giao UBND phường Nhơn Hưng tổ chức vận động, làm việc đối với hộ ông Nguyễn Thành Hổ chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đồng thời vận động các hộ dân còn lại bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng quy định.
10. Dự án Tuyến giao thông hai bên kè từ cầu Trường Thi đến đập Thạnh Hòa
- Giao UBND phường Bình Định tăng cường vận động 04 hộ dân còn lại chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao BQLDA khẩn trương trình thẩm định, phê duyệt đối với các trường hợp đã thống nhất và khẩn trương chi trả tiền bồi thường; đồng thời công khai phương án tái định cư cho 11 hộ giải tỏa trắng để các hộ được biết và thống nhất.
11. Dự án Mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1211+110 đến Km1211+799,21
Giao BQLDA phối hợp với UBND phường Bình Định khẩn trương chi trả tiền bồi thường cho trường hợp hộ Huỳnh Đức – Võ Thanh Hoàng; tổ chức làm việc, vận động hộ Phan Thị Dậu chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; tiếp tục vận động, yêu cầu các hộ dân nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước quản lý theo đúng quy định.
12. Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT. 631 (đoạn từ ngã 3 Bàu Sáo, phường Nhơn Hưng đến chợ Quán Mới, xã Nhơn Hạnh)
Giao BQLDA khẩn trương chi tiền cho hộ Nguyễn Hữu Minh theo phương án đã được duyệt và yêu cầu hộ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng quy định.
13. Công trình Kè từ bãi cát Trường Thi đến cầu Tân An
Giao UBND phường Nhơn Hòa phối hợp với BQLDA tiếp tục tổ chức vận động hộ Phương Thị Ngó và hộ Trần Quang Khải chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
14. Dự án Khu dân cư đường N4A nối dài về phía đông (giai đoạn 1: Thi công trục đường chính):
Giao BQLDA yêu cầu đơn vị thi công tiếp tục triển khai và đẩy nhanh tiến độ thi công tại những vị trí đã bàn giao mặt bằng; đồng thời khẩn trương hoàn thành các thủ tục để tiến hành đầu tư khu tái định cư.
15. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (Đường liên phường): Đoạn từ Thị Đội đến giáp Khu dân cư Cẩm Văn
Giao BQLDA chủ trì, phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng và Công an thị xã khẩn trương hoàn thành công tác xác minh số lượng mồ mả của hộ ông Nguyễn Hữu Lợi để xử lý, giải phóng mặt bằng dứt điểm hộ này. Báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND thị xã trước ngày 28/10/2022.
16. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐH.35 (đoạn từ đường trục Đông - Tây đến đường trục Bắc - Nam số 1)
Giao BQLDA phối hợp chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt.
Giao UBND xã Nhơn Mỹ và xã Nhơn Hậu đề nghị các hộ dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước quản lý theo đúng quy định hiện hành.
17. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (Đường liên phường): Đoạn từ KDC N4A (Nhơn Hưng) đến xã Nhơn Hậu (Cổng làng nghề Bún Ngãi Chánh)
- Giao BQLDA:
+ Phối hợp với UBND xã Nhơn Hậu và phường Nhơn Hưng chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt.
+ Lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với đất công ích phường Nhơn Hưng, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 28/10/2022.
- Giao UBND xã Nhơn Hậu và phường Nhơn Hưng vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tổ chức thi công dự án.
18. Công trình Tuyến đường từ Khu Tái định cư Quốc lộ 19, Huỳnh Kim đi An Lộc, phường Nhơn Hòa
Giao BQLDA:
- Tiếp tục phối hợp với UBND phường Nhơn Hòa khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt, đảm bảo đủ điều kiện bàn giao mặt bằng và đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.
- Lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đất ở đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 28/10/2022.
19. Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Hậu - Nhơn Khánh (đoạn từ đường ĐH.34, xã Nhơn Hậu kết nối với đường ĐT.636, xã Nhơn Khánh)
Giao BQLDA khẩn trương gửi phương án bồi thường giải phóng mặt bằng các trường hợp ở xã Nhơn Khánh đã được Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã thông qua cho Phòng Tài nguyên và Môi tường chậm nhất đến ngày 25/10/2022 để tổ chức thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt để có cơ sở chi tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định.
20. Công trình Tuyến đường trục Đông - Tây: Đoạn từ ĐT.636, xã Nhơn Khánh kết nối với đường Quốc lộ 19
Giao BQLDA tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp ảnh hưởng đất nông nghiệp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 28/10/2022.
21. Công trình Kè Thuận Thái, xã Nhơn An (giai đoạn 2)
- Giao BQLDA:
+ Lập phương án bổ sung bồi thường giải phóng mặt bằng của hộ Nguyễn Văn Thái, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 28/10/2022.
+ Tiếp tục phối hợp với UBND xã Nhơn An chi trả tiền cho các hộ dân chấp thuận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng và yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.
- Giao UBND xã Nhơn An tiếp tục vận động các hộ dân còn lại chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
22. Dự án Khu dân cư phía tây đường Chu Văn An
Giao UBND phường Nhơn Hưng phối hợp với BQLDA di dời, cải tán 01 mộ vô chủ; đồng thời lập hồ sơ lưu trữ và quản lý mộ vô chủ theo đúng quy định.
23. Dự án Tuyến đường trục Đông - Tây: Đoạn từ Bến xe mới thị xã đến cầu Mương Đôi
- Giao BQLDA lập điều chỉnh phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với hộ Hứa Thị Hương và phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp ảnh hưởng đất ở đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 28/10/2022.
24. Dự án Khu dân cư dọc hai bên đường liên phường Bình Định – Nhơn Hưng
- Giao Phòng Quản lý đô thị tiếp tục đôn đốc Nhà đầu tư (Công ty TNHH đầu tư Bình Định) hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch các nút giao thông đấu nối Khu dân cư dọc hai bên đường liên phường Bình Định – Nhơn Hưng với đường Ngô Gia Tự và đường Trần Phú để có cơ sở thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao BQLDA tiếp tục phối hợp với UBND phường Bình Định và Nhơn Hưng trực tiếp vận động, phân tích cho các hộ dân bị ảnh hưởng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hiểu về các quyền lợi theo phương án tối ưu nhất, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước và công dân theo đúng quy định pháp luật, báo cáo UBND thị xã để cho chủ trương thực hiện và chi tiền bồi thường cho các hộ đã thống nhất phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
25. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông kết nối đường trục khu kinh tế với ĐT.631 (đoạn đường trục khu kinh tế đến cây xăng Cẩm Vy, xã Nhơn Hạnh)
Giao BQLDA thị xã chủ trì, phối hợp với UBND xã Nhơn Hạnh đề xuất giải quyết một số trường hợp còn tồn tại, sớm hoàn thành dứt điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án.
26. Các nhiệm vụ chung, thường xuyên
- Giao BQLDA
+ Rà soát các công trình, dự án để cập nhật báo cáo đầy đủ các công trình, dự án chưa hoàn thành do vướng mắc công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để theo dõi, chỉ đạo.
+ Căn cứ kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình, dự án hàng năm của UBND thị xã, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, cơ bản đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch trước khi hoàn tất thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công. Không để tình trạng đã ký kết hợp đồng thi công nhưng đơn vị thi công lại không thể tổ chức thi công được do vướng giải phóng mặt bằng. Đồng thời chú trọng công tác tái định cư để kịp thời tham mưu UBND thị xã có kế hoạch đầu tư các khu tái định cư, đảm bảo điều kiện giao đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định.
+ Tiếp tục chủ trì, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất UBND thị xã xem xét, giải quyết.
+ Khẩn trương lập thủ tục đề nghị giao đất đối với các công trình đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định để đảm bảo chỉ tiêu thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
+ Yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những vị trí hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời phối hợp với BQLDA và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã lập đầy đủ các hồ sơ thủ tục đề nghị giao đất đối với các công trình, dự án đã hoàn thành kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và năm 2022.
- UBND các xã, phường cử cán bộ địa chính hoặc thôn trưởng trực tiếp tham gia cùng với BQLDA khi thực hiện công tác kiểm kê; yêu cầu các hộ dân đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khẩn trương tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng quy định; tiếp tục tăng cường công tác tổ chức vận động các hộ dân (có biên bản vận động cụ thể) để tạo sự chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đồng thời củng cố hồ sơ pháp lý theo quy định.
- Giao UBND các xã, phường chậm nhất trong vòng 01 ngày sau ngày Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã thông qua phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, các xã, phường phải gửi Tờ trình đề nghị thu hồi đất các trường hợp ảnh hưởng giải phóng mặt bằng theo phương án cho Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Trong vòng 03 ngày khi nhận được văn bản đề nghị của BQLDA, Phòng Tài nguyên và Môi trường phải thẩm định và trình UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
 

Tác giả bài viết: TTN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây