Thị xã An Nhơn

https://annhon.binhdinh.gov.vn

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp trực báo định kỳ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã ngày 16/9/2022

Ngày 16/9/2022, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng đã chủ trì cuộc họp trực báo định kỳ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo BQLDA báo cáo tình hình, kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã; nghe ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư và các đại biểu tham dự họp, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng có ý kiến kết luận như sau:
1. Dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua địa phận thị xã An Nhơn
- Giao BQLDA:
+ Chủ động lập dự thảo phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, tổ chức thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, liền mạch. Đảm bảo hoàn thành, bàn giao mặt bằng trước ngày 20/11/2022 theo lộ trình của tỉnh đề ra.
+ Tiếp tục phối hợp và đề nghị Ban QLDA 85 điều chỉnh, bổ sung phương án thiết kế bảo đảm đồng bộ về thoát lũ tại nút giao giữa đường cao tốc và tuyến Quốc lộ 19.
- Chủ tịch UBND các xã, phường Nhơn Hoà, Nhơn Thọ, Nhơn Lộc, Nhơn Mỹ và Nhơn Phúc:
+ Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm; chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường cao tốc Bắc – Nam.
+ Tích cực lập hồ sơ đề nghị thông báo thu hồi đất.
+ Đẩy nhanh công tác xác minh nguồn gốc đất đai chặt chẽ, đúng quy định pháp luật và hoàn thành 100% trước ngày 25/9/2022.
+ Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng… nhất là công tác quản lý hiện trạng trên đất sau khi đã kiểm đếm xong.
- Giao UBND xã Nhơn Lộc phối hợp với Công an thị xã làm việc cụ thể bằng văn bản đối với hộ Nguyễn Xuân Hổ về số lượng mộ bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng.
Đối với các điểm tái định cư phục vụ dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua địa phận thị xã An Nhơn
- Giao BQLDA khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đầu tư để sớm triển khai đầu tư các Khu tái định cư phục vụ dự án đường cao tốc Bắc - Nam.
- UBND phường Nhơn Hòa và xã Nhơn Phúc tập trung đẩy nhanh công tác xác minh nguồn gốc đất đai để thực hiện các bước tiếp theo.
2. Dự án Hoa viên nhà Tri ân Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Giao BQLDA lập Tờ trình xin giá đất để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo; đồng thời lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
3. Dự án Khu dân cư đường Lê Hồng Phong nối dài về phía Đông, phường Bình Định
- Giao BQLDA yêu cầu Nhà đầu tư (Công ty TNHH An Nhơn Land) chuyển tiền bồi thường để chi trả cho người dân theo phương án đã được duyệt, đồng thời tiến hành đầu tư, mở rộng đường Mai Dương (thuộc dự án Nhà đầu tư) theo quy hoạch dự án đã được duyệt, đảm bảo đồng bộ với dự án của thị xã.
- Giao UBND phường Bình Định tiếp tục vận động các trường hợp còn vướng mắc; yêu cầu các hộ dân đã chấp thuận phương án, nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; đồng thời yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương triển khai thi công trước ngày 20/9/2022.
4. Dự án Thao trường huấn luyện lực lượng vũ trang thị xã
Giao Thanh tra thị xã khẩn trương xác minh đơn, tham mưu, đề xuất UBND thị xã chỉ đạo giải quyết đơn của ông Lê Trần Sương theo đúng quy định.
5. Dự án Khu dân cư Đông Bàn Thành 2, phường Đập Đá
Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nhanh chóng hoàn thành công tác thẩm định đối với các trường hợp Võ Thị Lê, Phan Trường Minh và Phan Trường Hòa, trình UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để có cơ sở chi tiền và giao đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định.
6. Công trình Nâng cấp đường Đê bao giai đoạn 2
- Giao UBND phường Nhơn Hưng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, yêu cầu các hộ dân đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khẩn trương tháo gỡ nhà cửa, vật kiến trúc, di dời cây cối… để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tiếp tục thi công công trình.
- Giao BQLDA lập phương án tái định cư đối với các hộ bị ảnh hưởng, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án cưỡng chế thu hồi đất, trình UBND thị xã phê duyệt theo đúng quy định đối với các hộ không chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn thành trước ngày 21/9/2022.
7. Dự án Khu dân cư tiếp giáp với KDC N4A nối dài về phía Tây, phường Nhơn Hưng
- UBND phường Nhơn Hưng khẩn trương hoàn thành công tác xác minh nguồn gốc đất đai các trường hợp bị ảnh hưởng trước ngày 23/9/2022, gửi BQLDA thực hiện các bước tiếp theo.
- Giao BQLDA:
+ Phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt.
+ Tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện tiếp theo, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 23/9/2022.
8. Dự án Nghĩa trang nhân dân nam An Nhơn
Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện tiếp theo, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 23/9/2022.
9. Dự án Khu dân cư phía Tây đường liên phường Bình Định đi Nhơn Hưng
Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 23/9/2022.
10. Dự án Khu dân cư đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía Đông (giai đoạn 1: Thi công đường trục chính)
- Giao UBND phường Nhơn Hưng phối hợp với BQLDA tiếp tục làm việc, vận động đối với 03 hộ còn lại chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao BQLDA yêu cầu đơn vị thi công tiếp tục triển khai và đẩy nhanh tiến độ thi công tại những vị trí đã bàn giao mặt bằng; khẩn trương hoàn thành các thủ tục để tiến hành đầu tư khu tái định cư.
11. Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT.636 (đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã 4 giao nhau với đường Tây tỉnh)
- Đối với các hộ lấn chiếm đất đai nhưng vẫn yêu cầu bồi thường về đất trước nhà: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND xã Nhơn Khánh khẩn trương kiểm tra, lập biên bản vi phạm từng hộ để xử lý và yêu cầu các hộ phải tháo gỡ hiên chài, vật kiến trúc… để bàn giao lại cho Nhà nước quản lý theo đúng quy định, hoàn thành trước ngày 23/9/2022.
- BQLDA phối hợp với UBND xã Nhơn Khánh xây dựng báo cáo cụ thể từng trường hợp và đề xuất biện pháp xử lý; đồng thời yêu cầu đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án hoàn thành theo kế hoạch và bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.
- Giao UBND phường Nhơn Hưng vận động, yêu cầu các hộ dân tự giác tháo gỡ nhà cửa, vật kiến trúc… để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 25/9/2022.
- Giao UBND xã Nhơn Khánh chỉ đạo Công an xã làm việc với các trường hợp thuộc quy hoạch phân lô đất ở nhưng vẫn yêu cầu bồi thường về đất và các trường hợp không bị ảnh hưởng nhưng cố tình cản trở thực hiện bảo vệ thi công.
12. Dự án Tuyến đường từ ĐT.636 (Nhơn Khánh) kết nối với đường ĐH.35 Tân Dân - Bình Thạnh (Nhơn Hậu) và theo đường ĐH.35 đến đường Trường Chinh (Nhơn Hưng)
- UBND phường Nhơn Hưng tiếp tục đẩy nhanh công tác xác minh nguồn gốc đất đai đối với các trường hợp còn lại, gửi kết quả xác minh hàng ngày cho BQLDA, đảm bảo hoàn thành xong 100% việc xác minh nguồn gốc đất đai trước ngày 23/9/2022; đồng thời vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng quy định.
- Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp ở phường Nhơn Hưng đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 23/9/2022.
13. Dự án Tuyến giao thông hai bên kè từ cầu Trường Thi đến đập Thạnh Hòa
- Giao UBND phường Bình Định tăng cường vận động 04 hộ dân còn lại chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao BQLDA khẩn trương trình thẩm định, phê duyệt đối với các trường hợp đã thống nhất và khẩn trương chi trả tiền bồi thường.
14. Dự án Mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1211+110 đến Km1211+799,21
UBND phường Bình Định tổ chức làm việc, vận động hộ Phan Thị Dậu chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; tiếp tục vận động, yêu cầu các hộ dân nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước quản lý theo đúng quy định.
15. Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT. 631 (đoạn từ ngã 3 Bàu Sáo, phường Nhơn Hưng đến chợ Quán Mới, xã Nhơn Hạnh)
- Giao UBND các xã Nhơn An, Nhơn Phong và Nhơn Hạnh tăng cường hơn nữa công tác vận động các hộ dân đã chấp thuận phương án, nhận tiền bồi thường, tự giác tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
- Giao UBND xã Nhơn An tích cực phối hợp BQLDA vận động thu hồi số tiền đã chi không đúng đối tượng sau khi đã điều chỉnh phương án. Hoàn thành và báo cáo UBND thị xã trước ngày 30/9/2022.
16. Công trình Kè từ bãi cát Trường Thi đến cầu Tân An
Giao UBND phường Nhơn Hòa tiếp tục tổ chức vận động hộ Phương Thị Ngó chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
17. Dự án Khu dân cư đường N4A nối dài về phía đông (giai đoạn 1: Thi công trục đường chính)
Giao BQLDA phối hợp với UBND xã Nhơn An tiếp tục vận động các hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng đất vườn để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công dự án trước, sau khi có đất tái định cư sẽ tháo gỡ nhà cửa, vật kiến trúc để bàn giao toàn bộ mặt bằng.
18. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (Đường liên phường): Đoạn từ Thị Đội đến giáp Khu dân cư Cẩm Văn
- UBND phường Nhơn Hưng phối hợp với Công an thị xã tiếp tục làm rõ cụ thể số lượng mồ mả của hộ ông Nguyễn Hữu Lợi để xử lý, giải phóng mặt bằng dứt điểm hộ này. Đồng thời hoàn thành việc xác minh phần diện tích đất tăng thêm đối với hộ Đỗ Nhật Thanh để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
- Giao BQLDA phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt, đảm bảo đủ điều kiện bàn giao mặt bằng và đôn đốc đơn vị thi công triển khai thi công dự án.
19. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐH.35 (đoạn từ đường trục Đông - Tây đến đường trục Bắc - Nam số 1)
Giao BQLDA phối hợp chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt.
Giao UBND xã Nhơn Mỹ và xã Nhơn Hậu đề nghị các hộ dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước quản lý theo đúng quy định hiện hành.
20. Dự án Hoa viên kết hợp điểm trưng bày Mai vàng Nhơn An
Giao UBND xã Nhơn An phối hợp với BQLDA tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, yêu cầu các hộ dân bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công trước ngày 23/9/2022.
21. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (Đường liên phường): Đoạn từ KDC N4A (Nhơn Hưng) đến xã Nhơn Hậu (Cổng làng nghề Bún Ngãi Chánh)
- Giao BQLDA phối hợp với UBND xã Nhơn Hậu kiểm tra hiện trạng, tham mưu UBND thị xã chỉ đạo xử lý đối với cổng làng nghề bún Ngãi Chánh để thực hiện dự án.
- Giao BQLDA phối hợp với UBND xã Nhơn Hậu và phường Nhơn Hưng chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đợt 1 và 2 đã được phê duyệt; đồng thời vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tổ chức thi công dự án.
22. Công trình Tuyến đường từ Khu Tái định cư Quốc lộ 19, Huỳnh Kim đi An Lộc, phường Nhơn Hòa
Giao BQLDA:
- Tiếp tục phối hợp với UBND phường Nhơn Hòa khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt, đảm bảo đủ điều kiện bàn giao mặt bằng và đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.
- Lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đất ở đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 23/9/2022.
23. Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Hậu - Nhơn Khánh (đoạn từ đường ĐH.34, xã Nhơn Hậu kết nối với đường ĐT.636, xã Nhơn Khánh)
Giao BQLDA khẩn trương gửi phương án bồi thường giải phóng mặt bằng các trường hợp ở xã Nhơn Khánh đã được Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã thông qua cho Phòng Tài nguyên và Môi tường chậm nhất đến ngày 19/9/2022 để tổ chức thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt để có cơ sở chi tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định.
24. Công trình Tuyến đường trục Đông - Tây: Đoạn từ ĐT.636, xã Nhơn Khánh kết nối với đường Quốc lộ 19
Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp ảnh hưởng đất nông nghiệp đã đủ điều kiện ở các xã Nhơn Lộc và Nhơn Thọ, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 23/9/2022.
25. Công trình Kè Thuận Thái, xã Nhơn An (giai đoạn 2)
- Giao BQLDA tiếp tục phối hợp với UBND xã Nhơn An chi trả tiền cho các hộ dân chấp thuận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng và yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.
- Giao UBND xã Nhơn An xử lý dứt điểm các trường hợp kiến nghị có liên quan đến các bệ đặt môtơ tưới mai trước ngày 21/9/2022 và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 23/9/2022.
26. Dự án Khu Công nghiệp Nhơn Hòa giai đoạn 2
- Giao Thanh tra thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND thị xã tổ chức đối thoại với hộ Võ Ngọc Hân theo đúng quy định.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với BQLDA xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất hộ Võ Ngọc Hân theo đúng quy định, trình UBND thị xã trước ngày 21/9/2022.
27. Dự án Tuyến đường liên huyện Phù Cát – An Nhơn
Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND huyện Phù Cát khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được phê duyệt và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
28. Dự án Tuyến đường trục Đông - Tây: Đoạn từ Bến xe mới thị xã đến cầu Mương Đôi
- Giao UBND xã Nhơn Phong làm việc, giải quyết việc tranh chấp đất đai đối với 03 hộ Huỳnh Luyến, Nguyễn Văn Thi và Nguyễn Ngọc Lân.
- Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp ảnh hưởng đất ở đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 23/9/2022.
29. Dự án Khu dân cư bắc sông Tân An, phường Bình Định
Giao BQLDA lập Tờ trình xin đề nghị điều chỉnh giá đất tái định cư để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
30. Dự án Khu dân cư đông bắc Bằng Châu, phường Đập Đá
Giao BQLDA phối hợp với UBND phường Đập Đá chi trả tiền cho 05 hộ còn lại theo đúng quy định hiện hành, bàn giao mặt bằng cho Nhà nước quản lý theo đúng quy định.
31. Dự án Khu dân cư dọc hai bên đường liên phường Bình Định – Nhơn Hưng
- Giao Phòng Quản lý đô thị tiếp tục đôn đốc Nhà đầu tư (Công ty TNHH đầu tư Bình Định) rà soát, trình cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đối với các nút giao thông đấu nối Khu dân cư dọc hai bên đường liên phường Bình Định – Nhơn Hưng với đường Ngô Gia Tự và đường Trần Phú để có cơ sở thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao BQLDA:
+ Tiếp tục phối hợp với UBND phường Bình Định và Nhơn Hưng trực tiếp vận động, phân tích cho các hộ dân bị ảnh hưởng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hiểu về các quyền lợi theo phương án tối ưu nhất, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước và công dân theo đúng quy định pháp luật, báo cáo UBND thị xã để cho chủ trương thực hiện và chi tiền bồi thường cho các hộ đã thống nhất phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
+ Phối hợp với đơn vị thi công về giải pháp đường công vụ và yêu cầu đơn vị thi công tổ chức thi công tuyến đường liên phường đoạn từ Thị đội vào phường Bình Định.
32. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông kết nối đường trục khu kinh tế với ĐT.631 (đoạn đường trục khu kinh tế đến cây xăng Cẩm Vy, xã Nhơn Hạnh)
Giao BQLDA thị xã chủ trì, phối hợp với UBND xã Nhơn Hạnh đề xuất giải quyết một số trường hợp còn tồn tại, sớm hoàn thành dứt điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án.
33. Tràn phân lũ bờ tả sông An Tượng (phía thượng lưu vùng tràn Lỗ Ổi)
- Giao UBND xã Nhơn Thọ khẩn trương xác minh nguồn gốc đất đai đối với 08 trường hợp bị ảnh hưởng đất ở cho BQLDA trước ngày 21/9/2022 để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
- Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp ảnh hưởng đất ở đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 23/9/2022.
34. Các nhiệm vụ chung, thường xuyên
- Giao BQLDA
+ Rà soát các công trình, dự án để cập nhật báo cáo đầy đủ các công trình, dự án chưa hoàn thành do vướng mắc công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để theo dõi, chỉ đạo.
+ Căn cứ kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình, dự án hàng năm của UBND thị xã, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, cơ bản đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch trước khi hoàn tất thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công. Không để tình trạng đã ký kết hợp đồng thi công nhưng đơn vị thi công lại không thể tổ chức thi công được do vướng giải phóng mặt bằng. Đồng thời chú trọng công tác tái định cư để kịp thời tham mưu UBND thị xã có kế hoạch đầu tư các khu tái định cư, đảm bảo điều kiện giao đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định.
+ Tiếp tục chủ trì, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất UBND thị xã xem xét, giải quyết.
+ Khẩn trương lập thủ tục đề nghị giao đất đối với các công trình đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định để đảm bảo chỉ tiêu thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
+ Yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những vị trí hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời phối hợp với BQLDA và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã lập đầy đủ các hồ sơ thủ tục đề nghị giao đất đối với các công trình, dự án đã hoàn thành kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và năm 2022.
- UBND các xã, phường cử cán bộ địa chính hoặc thôn trưởng trực tiếp tham gia cùng với BQLDA khi thực hiện công tác kiểm kê; yêu cầu các hộ dân đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khẩn trương tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng quy định; tiếp tục tăng cường công tác tổ chức vận động các hộ dân (có biên bản vận động cụ thể) để tạo sự chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đồng thời củng cố hồ sơ pháp lý theo quy định.
- Giao UBND các xã, phường chậm nhất trong vòng 01 ngày sau ngày Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã thông qua phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, các xã, phường phải gửi Tờ trình đề nghị thu hồi đất các trường hợp ảnh hưởng giải phóng mặt bằng theo phương án cho Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Trong vòng 03 ngày khi nhận được văn bản đề nghị của BQLDA, Phòng Tài nguyên và Môi trường phải thẩm định và trình UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
 

Tác giả bài viết: TTN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây