Thị xã An Nhơn

https://annhon.binhdinh.gov.vn

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp trực báo định kỳ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã ngày 13/4/2023

Ngày 13/4/2022, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng đã chủ trì cuộc họp trực báo định kỳ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo BQLDA báo cáo tình hình, kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã; nghe ý kiến của các đại biểu tham dự họp, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng có ý kiến kết luận như sau:
Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp trực báo định kỳ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã ngày 13/4/2023
1. Dự án Khu dân cư Đông Bàn Thành 2, phường Đập Đá
Giao UBND phường Đập Đá phối hợp với BQLDA vận động 02 hộ dân còn lại nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tổ chức thi công hoàn thành dự án.
2. Dự án Khu dân cư tiếp giáp với KDC N4A nối dài về phía Tây, phường Nhơn Hưng
- Giao BQLDA chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất phương án bồi thường cho hộ Tăng Văn Bình theo đúng quy định pháp luật.
- Giao UBND phường Nhơn Hưng tăng cường công tác vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại, nhất là hộ Tăng Văn Sang.
3. Dự án Khu dân cư phía Tây đường liên phường Bình Định đi Nhơn Hưng
- Giao BQLDA:
+ Phối hợp với UBND phường Bình Định khẩn trương chi trả tiền bồi thường cho hộ Đỗ Văn Thành và yêu cầu các hộ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tổ chức thi công dự án.
+ Phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư Bình Định để đề xuất phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 02 hộ ở phường Nhơn Hưng bị ảnh hưởng cả 2 dự án cho phù hợp, đúng quy định pháp luật.
- UBND phường Nhơn Hưng khẩn trương xác minh nguồn gốc đất đai, hoàn thành trước ngày 20/4/2023 để BQLDA có cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước 21/4/2023.
4. Dự án Khu dân cư đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía đông (giai đoạn 1 thi công trục đường chính) và Dự án Khu dân cư đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía Đông
- Giao UBND phường Nhơn Hưng tăng cường công tác vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại.
- Giao BQLDA:
+ Khẩn trương hoàn thành các thủ tục để tiến hành đầu tư khu tái định cư, đảm bảo sớm có đất tái định cư bàn giao cho các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng theo phương án được duyệt.
+ Tiếp tục phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng chi trả tiền bồi thường cho các hộ đã đồng thuận và yêu cầu các hộ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tổ chức thi công dự án.
+ Đẩy nhanh công tác kiểm kê các trường hợp còn lại.
- Giao Thanh tra thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan củng cố hồ sơ đối với 04 hộ Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Tiến Sỹ, Phạm Thị Bốn, Thái Thị Như Thoa, tham mưu UBND thị xã tổ chức tiếp dân, đối thoại theo đúng quy định pháp luật.
Đồng thời giao Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát, củng cố hồ sơ, xây dựng Kế hoạch cưỡng chế đối với 04 hộ nên trên theo đúng quy định.
5. Công trình Nâng cấp, mở rộng mặt đường ĐT.636 (đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã tư giao nhau với đường Tây tỉnh)
Giao UBND xã Nhơn Khánh chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, BQLDA tiến hành xác định ranh giới đất trên thực địa đối với hộ ông Vũ và hộ ông Công; xác định rõ diện tích giao quyền theo sổ của các hộ; yêu cầu hộ giao trả phần đất lấn chiếm. Trường hợp các hộ không giao trả phần đất lấn chiếm, tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định pháp luật. Hoàn thành trước ngày 20/4/2023.
6. Công trình Tuyến đường từ ĐT.636 (Nhơn Khánh) kết nối với đường ĐH.35 Tân Dân - Bình Thạnh (Nhơn Hậu) và theo đường ĐH.35 đến đường Trường Chinh (Nhơn Hưng)
- Giao BQLDA tiếp tục phối hợp với UBND các xã, phường Nhơn Hưng, Nhơn Khánh và Nhơn Hậu chi trả tiền bồi thường cho các hộ đã đồng thuận và yêu cầu các hộ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tổ chức thi công dự án.
- Giao UBND phường Nhơn Hưng tăng cường công tác vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Nhất là vận động các hộ dân ở đường Nguyễn Du bàn giao mặt bằng sớm để đơn vị thi công tiến hành thi công đường ống cấp nước sạch.
7. Công trình Tuyến giao thông hai bên kè từ cầu Trường Thi đến đập Thạnh Hòa
Giao UBND phường Bình Định tích cực hơn nữa công tác vận động đối với các hộ dân còn lại chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là các hộ nhận đất tái định cư.
8. Công trình Kè từ cầu Trường Thi đến Đập Thạnh hòa.
Giao UBND phường Bình Định tổ chức vận động hộ Nguyễn Thị Mỹ Hoàng chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
9. Công trình Tràn phân lũ phía bờ tả sông An Tượng (phía thượng lưu, vùng tràn Lỗ Ổi), thị xã An Nhơn
Giao UBND xã Nhơn Thọ tăng cường vận động hộ Nguyễn Thị Ánh chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
10. Dự án Khu dân cư đường N4A nối dài về phía đông (Giai đoạn 1: Thi công trục đường chính) và Dự án Khu dân cư đường N4A nối dài về phía đông
- Giao BQLDA tiếp tục phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng và xã Nhơn An chi trả tiền bồi thường cho các hộ đã đồng thuận và yêu cầu các hộ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tổ chức thi công dự án; đồng thời đẩy nhanh công tác kiểm kê các trường hợp còn lại.
- Giao UBND phường Nhơn Hưng và xã Nhơn An tăng cường công tác vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại.
11. Công trình Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (đường liên phường): Đoạn từ Thị đội đến giáp Khu dân cư Cẩm Văn
UBND phường Nhơn Hưng:
- Tăng cường công tác vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại, nhất là hộ Nguyễn Thị Khánh Tuyết; đồng thời củng cố hồ sơ theo đúng quy định để tiến đến công tác cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật.
- Phối hợp với BQLDA tổ chức làm việc với các hộ Đỗ Nhật Nam, Đỗ Nhật Thanh và Đỗ Văn Long về việc giao đất tái định cư tại Khu dân cư Đội 9, khu vực Hòa Cư.
12. Công trình Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (đường liên phường): Đoạn từ KDC N4A (Nhơn Hưng) đến xã Nhơn Hậu (Cổng làng nghề Bún Ngãi Chánh)
- Giao BQLDA tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 21/4/2023.
- Giao UBND phường Nhơn Hưng và xã Nhơn Hậu tăng cường công tác vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại; nhất là tổ chức vận động tháo gỡ vật kiến trúc để tổ chức thi công nút giao nhau với đường ĐH.34.
13. Công trình Tuyến đường N4 khu vực Hòa Cư, phường Nhơn Hưng
- Giao UBND phường Nhơn Hưng tiếp tục tổ chức vận động 03 hộ còn lại bị ảnh hưởng đất nông nghiệp chấp thuận nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tổ chức thi công công trình.
- Giao UBND phường Bình Định khẩn trương xác minh nguồn gốc đất đai các trường hợp bị ảnh hưởng đất ở, đất vườn.
- Giao BQLDA:
+ Phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng tiến hành mời hộ ông Hưởng xác định ranh thửa đất của hộ tại thực địa và tổ chức đo đạc lại theo yêu cầu của hộ.
+ Tiếp tục phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng chi trả tiền bồi thường cho các hộ đã đồng thuận và yêu cầu các hộ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tổ chức thi công dự án.
+ Lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 21/4/2023.
14. Công trình Tuyến đường Bắc - Nam số 2: Đoạn từ đường ĐH.34, xã Nhơn Hậu kết nối với đường Quốc lộ 19B, phường Nhơn Thành
- Giao BQLDA phối hợp với UBND phường Nhơn Thành và xã Nhơn Hậu khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt. Đồng thời đẩy nhanh công tác kiểm kê đối với các trường hợp còn lại.
- Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND thị xã phối hợp với BQLDA rà soát nguồn vốn các công trình, dự án để ưu tiến bố trí vốn cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của công trình.
15. Công trình Tuyến đường từ khu tái định cư Quốc lộ 19, Huỳnh Kim đi An Lộc, phường Nhơn Hòa
Giao BQLDA tiếp tục đẩy nhanh công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 21/4/2023.
16. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Hậu - Nhơn Khánh (đoạn từ đường ĐH.34, xã Nhơn Hậu kết nối với đường ĐT.636, xã Nhơn Khánh)
Giao UBND xã Nhơn Hậu tăng cường công tác vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại, nhất là hộ ông Trần Văn Xuân © (ông Trần Việt Dũng đại diện).
17. Công trình Tuyến đường trục Đông - Tây: Đoạn từ ĐT.636, xã Nhơn Khánh kết nối với đường Quốc lộ 19
Giao BQLDA tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 21/4/2023.
18. Công trình Tuyến đường trục Đông - Tây: Đoạn từ Bến xe mới thị xã đến cầu Mương Đôi:
- Giao BQLDA tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 21/4/2023.
- Giao UBND xã Nhơn An khẩn trương lập thủ tục xin điều chỉnh các trường hợp sử dụng nhầm thửa theo đúng quy định hiện hành.
19. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐH.41, đoạn Cảnh Hàng - Phú Đa
Giao BQLDA tiếp tục đẩy nhanh công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đất nông nghiệp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
20. Công trình Đường kết nối giao thông hai tuyến ĐT.636 và ĐT.638 (xã Nhơn Khánh và xã Nhơn Lộc), thị xã An Nhơn
Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đất nông nghiệp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 21/4/2023.
21. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ ĐT.636 kết nối với ngã ba Nguyễn Trung Trực - Trần Khánh Dư)
- Giao BQLDA:
+ Rà soát tổng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng công trình, kịp thời tham mưu UBND thị xã xin chủ trương điều chỉnh chủ trương đầu tư trong trường hợp làm tăng tổng mức đầu tư công trình.
+ Tiếp tục đẩy nhanh công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
- Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND thị xã ưu tiến bố trí vốn cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của công trình.
22. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông kết nối đường trục khu kinh tế với ĐT.631, xã Nhơn Phong
Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đất công ích đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 21/4/2023. Đồng thời đẩy nhanh công tác kiểm kê đối với các trường hợp còn lại.
23. Dự án Công viên Hồ Sen, Nhơn Hậu (hạng mục: đường giao thông quanh hồ, bó vỉa, vỉa hè, cây xanh)
- Giao UBND xã Nhơn Hậu khẩn trương lập thủ tục đề nghị thông báo thu hồi đất theo đúng quy định.
- Giao BQLDA tiếp tục đẩy nhanh công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
24. Dự án Cụm công nghiệp Tân Đức, xã Nhơn Mỹ
- Giao UBND xã Nhơn Mỹ tăng cường công tác vận động hộ Huỳnh Văn Minh chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao BQLDA:
+ Yêu cầu Nhà đầu tư Ngự Hoa Viên khẩn trương chuyển kinh phí để chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo phương án đã được phê duyệt.
+ Tiếp tục đẩy nhanh công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp bị ảnh hưởng thuộc dự án của Doanh nghiệp 6 Lợi đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
25. Dự án Cụm công nghiệp Nhơn Tân 1
Giao UBND xã Nhơn Tân khẩn trương hoàn thành công tác xác minh nguồn gốc đất đai đối với 06 hộ còn lại trước ngày 19/4/2023, gửi BQLDA để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo. Đồng thời tăng cường công tác vận động các hộ còn lại chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
26. Dự án Cụm công nghiệp Đồi Hỏa Sơn
- Giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Nhơn Mỹ, Nhà đầu tư và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan tiến hành kiểm tra trường hợp xây dựng trái phép của hộ Nguyễn Văn Đào, tham mưu UBND thị xã xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
- Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 21/4/2023.
- Giao UBND xã Nhơn Mỹ tăng cường công tác vận động các trường hợp còn tồn tại chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đổng thời củng cố hồ sơ theo đúng quy định.
27. Đối với các dự án còn lại
Giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng thị xã và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch đã đề ra, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất UBND thị xã xem xét, giải quyết.
28. Yêu cầu Thanh tra thị xã cần chủ động, phối hợp nắm chắc những trường hợp còn vướng mắc để kịp thời tham mưu, đề xuất UBND thị xã tổ chức tiếp dân, đối thoại theo đúng quy định. Đồng thời, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với BQLDA rà soát hồ sơ, tham mưu UBND thị xã lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định và xây dựng kế hoạch cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật.

Tác giả bài viết: TTN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây