Thị xã An Nhơn

https://annhon.binhdinh.gov.vn

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp trực báo định kỳ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã ngày 08/9/2022

Ngày 08/9/2022, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng đã chủ trì cuộc họp trực báo định kỳ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo BQLDA báo cáo tình hình, kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã; nghe ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư và các đại biểu tham dự họp, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng có ý kiến kết luận như sau:
1. Dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua địa phận thị xã An Nhơn
- Giao BQLDA:
+ Bổ sung số liệu bị ảnh hưởng của xã Nhơn Mỹ; đồng thời thể hiện rõ số hộ, số thửa, diện tích bị ảnh hưởng của các xã, phường.
+ Hoàn thành công tác kiểm kê đối với phường Nhơn Hòa và xã Nhơn Mỹ trước ngày 15/9/2022.
+ Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành kiểm tra, rà soát các hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật… bị ảnh hưởng tuyến đường cao tốc Bắc – Nam xây dựng kế hoạch di dời, đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng của thị xã đề ra.
+ Lập dự thảo phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
+ Phối hợp và đề nghị Ban QLDA 85 điều chỉnh, bổ sung phương án thiết kế bảo đảm thoát lũ tại nút giao giữa đường cao tốc và tuyến Quốc lộ 19.
- Chủ tịch UBND các xã, phường Nhơn Hoà, Nhơn Thọ, Nhơn Lộc, Nhơn Mỹ và Nhơn Phúc:
+ Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm; chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường cao tốc Bắc – Nam.
+ Đẩy nhanh việc lập hồ sơ đề nghị thông báo thu hồi đất.
+ Hoàn thành công tác xác minh nguồn gốc đất đai chặt chẽ, đúng quy định pháp luật trước ngày 25/9/2022.
+ Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng… nhất là công tác quản lý hiện trạng trên đất sau khi đã kiểm đếm xong.
- Giao UBND xã Nhơn Lộc làm việc cụ thể bằng văn bản đối với hộ Nguyễn Xuân Hổ về số lượng mộ bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng.
Đối với các điểm tái định cư phục vụ dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua địa phận thị xã An Nhơn
- Giao BQLDA khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đầu tư, triển khai đầu tư các Khu tái định cư phục vụ dự án đường cao tốc Bắc - Nam.
- UBND phường Nhơn Hòa và xã Nhơn Phúc tập trung đẩy nhanh công tác xác minh nguồn gốc đất đai để thực hiện các bước tiếp theo.
2. Dự án Hoa viên nhà Tri ân Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Giao BQLDA lập Tờ trình xin giá đất để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo; đồng thời lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
3. Dự án Khu dân cư đường Lê Hồng Phong nối dài về phía Đông, phường Bình Định
- Giao BQLDA yêu cầu Nhà đầu tư (Công ty TNHH An Nhơn Land) chuyển tiền bồi thường để chi trả cho người dân theo phương án đã được duyệt, đồng thời tiến hành đầu tư, mở rộng đường Mai Dương (thuộc dự án Nhà đầu tư) theo quy hoạch dự án đã được duyệt, đảm bảo đồng bộ với dự án của thị xã.
- Giao UBND phường Bình Định tiếp tục vận động, yêu cầu các hộ dân đã chấp thuận phương án, nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; đồng thời tăng cường vận động 03 hộ còn lại chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
4. Dự án Thao trường huấn luyện lực lượng vũ trang thị xã
Giao UBND xã Nhơn Tân có báo cáo cụ thể và cung cấp hồ sơ để Thanh tra thị xã tham mưu, đề xuất UBND thị xã chỉ đạo giải quyết đơn của ông Lê Trần Sương theo đúng quy định.
5. Dự án Khu dân cư Đông Bàn Thành 2, phường Đập Đá
- Giao UBND phường Đập Đá khẩn trương gửi Tờ trình đề nghị thu hồi đất trong ngày 09/9/2022 cho Phòng Tài nguyên và Môi tường có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo; đồng thời tiếp tục tổ chức vận động thường xuyên các hộ vướng mắc còn lại chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhận tiền bồi thường, tự giác tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… để bàn giao mặt bằng cho Nhà nước theo đúng quy định.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn thành công tác thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để có cơ sở chi tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định.
6. Công trình Nâng cấp đường Đê bao giai đoạn 2
- Giao UBND phường Nhơn Hưng chậm nhất đến ngày 12/9/2022 gửi Tờ trình đề nghị điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư Hòa Cư cho Phòng Quản lý đô thị, để có cơ sở bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, yêu cầu các hộ dân đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khẩn trương tháo gỡ nhà cửa, vật kiến trúc, di dời cây cối… để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tiếp tục thi công công trình.
- Giao BQLDA lập phương án tái định cư đối với các hộ bị ảnh hưởng, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án cưỡng chế thu hồi đất, trình UBND thị xã phê duyệt theo đúng quy định đối với các hộ không chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
7. Dự án Khu dân cư tiếp giáp với KDC N4A nối dài về phía Tây, phường Nhơn Hưng
- UBND phường Nhơn Hưng khẩn trương hoàn thành công tác xác minh nguồn gốc đất đai các trường hợp bị ảnh hưởng trước ngày 16/9/2022, gửi BQLDA thực hiện các bước tiếp theo.
- Giao BQLDA:
+ Phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt.
+ Tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện tiếp theo, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 16/9/2022.
8. Dự án Nghĩa trang nhân dân nam An Nhơn
- UBND xã Nhơn Tân khẩn trương hoàn thành công tác xác minh nguồn gốc đất đai các trường hợp bị ảnh hưởng trước ngày 16/9/2022 gửi BQLDA thực hiện các bước tiếp theo.
- Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện tiếp theo, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 15/9/2022.
9. Dự án Khu dân cư phía Tây đường liên phường Bình Định đi Nhơn Hưng
Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 16/9/2022.
10. Dự án Nhà máy cấp nước Nhơn Phúc
- Giao BQLDA phối hợp với UBND xã Nhơn Phúc khẩn trương chi trả tiền bồi thường theo phương án đã được phê duyệt cho các hộ bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng.
- Giao UBND xã Nhơn Phúc vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư để tiến hành thực hiện dự án theo đúng quy định.
11. Dự án Khu dân cư đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía Đông (giai đoạn 1: Thi công đường trục chính)
- Giao UBND phường Nhơn Hưng phối hợp với BQLDA tiếp tục làm việc, vận động đối với 03 hộ còn lại chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao BQLDA yêu cầu đơn vị thi công tiếp tục triển khai và đẩy nhanh tiến độ thi công tại những vị trí đã bàn giao mặt bằng; khẩn trương hoàn thành các thủ tục để tiến hành đầu tư khu tái định cư.
12. Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT.636 (đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã 4 giao nhau với đường Tây tỉnh)
- Giao UBND xã Nhơn Khánh khẩn trương lập thủ tục xử lý vi phạm hành chính về 09 trường hợp lấn chiếm đất đai theo đúng quy định trước ngày 15/9/2022.
- Giao BQLDA khẩn trương lập bổ sung phương án bồi thường giải phóng mặt bằng của hộ Lương Kim Dũng, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 16/9/2022; đồng thời phối hợp với UBND xã Nhơn Khánh kịp thời chi trả tiền cho các hộ đã đồng ý và yêu cầu các hộ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng quy định.
- Đối với hộ Nguyễn Thị Mười: Thống nhất chủ trương gửi tiền bồi thường của hộ vào Kho bạc Nhà nước theo đúng quy định. Giao UBND xã Nhơn Khánh thông tin cho hộ được biết, đồng thời vận động hộ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng quy định.
- BQLDA yêu cầu đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.
- Giao UBND xã Nhơn Khánh chỉ đạo Công an xã làm việc với các trường hợp không bị ảnh hưởng nhưng cố tình cản trở việc thi công công trình.
- Giao UBND phường Nhơn Hưng vận động, yêu cầu các hộ dân tự giác tháo gỡ nhà cửa, vật kiến trúc… để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 20/9/2022.
13. Dự án Tuyến đường từ ĐT.636 (Nhơn Khánh) kết nối với đường ĐH.35 Tân Dân - Bình Thạnh (Nhơn Hậu) và theo đường ĐH.35 đến đường Trường Chinh (Nhơn Hưng)
- UBND phường Nhơn Hưng đẩy nhanh công tác xác minh nguồn gốc đất đai đối với 35 trường hợp còn lại, gửi kết quả xác minh hàng ngày cho BQLDA, đảm bảo hoàn thành xong việc xác minh nguồn gốc đất đai trước ngày 15/9/2022; đồng thời vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng quy định.
- Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp ở phường Nhơn Hưng đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 20/9/2022.
14. Dự án Tuyến giao thông hai bên kè từ cầu Trường Thi đến đập Thạnh Hòa
- Giao UBND phường Bình Định tăng cường vận động 04 hộ dân còn lại chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao BQLDA khẩn trương đề xuất phương án tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 16/9/2022.
15. Dự án Mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1211+110 đến Km1211+799,21
- Giao BQLDA phối hợp với UBND phường Bình Định chi trả tiền cho 02 hộ dân Huỳnh Đức và Võ Thanh Hoàng bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt.
- UBND phường Bình Định tổ chức làm việc, vận động hộ Phan Thị Dậu chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; tiếp tục vận động, yêu cầu các hộ dân nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước quản lý theo đúng quy định.
16. Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT. 631 (đoạn từ ngã 3 Bàu Sáo, phường Nhơn Hưng đến chợ Quán Mới, xã Nhơn Hạnh)
- Giao UBND các xã Nhơn An, Nhơn Phong và Nhơn Hạnh tăng cường hơn nữa công tác vận động các hộ dân đã chấp thuận phương án, nhận tiền bồi thường, tự giác tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
- Giao UBND xã Nhơn Hạnh triển khai việc bảo vệ thi công đối với 01 hộ còn lại, phối hợp với đơn vị thi công triển khai thi công hoàn thành ngay trong ngày 09/9/2022.
17. Công trình Kè từ bãi cát Trường Thi đến cầu Tân An
- Giao BQLDA điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 16/9/2022.
- Giao UBND phường Nhơn Hòa tiếp tục tổ chức vận động hộ Phương Thị Ngó chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 16/9/2022.
18. Dự án Khu dân cư đường N4A nối dài về phía đông (giai đoạn 1: Thi công trục đường chính)
- Giao BQLDA phối hợp với UBND xã Nhơn An tiến hành kiểm kê, lập phương án bồi thường đối với hộ Lê Văn Phú, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 16/9/2022. Đồng thời vận động hộ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng quy định.
- Giao BQLDA phối hợp với UBND xã Nhơn An tiếp tục vận động các hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng đất vườn để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công dự án trước, sau khi có đất tái định cư sẽ tháo gỡ nhà cửa, vật kiến trúc để bàn giao toàn bộ mặt bằng.
19. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (Đường liên phường): Đoạn từ Thị Đội đến giáp Khu dân cư Cẩm Văn
- UBND phường Nhơn Hưng phối hợp với Tổ công tác tiếp tục làm rõ cụ thể số lượng mồ mả của hộ ông Nguyễn Hữu Lợi. Báo cáo kết quả cho BQLDA để có cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời hoàn thành việc xác minh phần diện tích đất tăng thêm đối với hộ Đỗ Nhật Thanh để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
- Giao BQLDA phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt, đảm bảo đủ điều kiện bàn giao mặt bằng và đôn đốc đơn vị thi công triển khai thi công dự án.
20. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐH.35 (đoạn từ đường trục Đông - Tây đến đường trục Bắc - Nam số 1)
Giao BQLDA phối hợp chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt.
21. Dự án Hoa viên kết hợp điểm trưng bày Mai vàng Nhơn An
Giao UBND xã Nhơn An phối hợp với BQLDA tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, yêu cầu các hộ dân khẩn trương di dời 100% số mai để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công trước ngày 16/9/2022.
22. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (Đường liên phường): Đoạn từ KDC N4A (Nhơn Hưng) đến xã Nhơn Hậu (Cổng làng nghề Bún Ngãi Chánh)
- Giao UBND phường Nhơn Hưng khẩn trương lập và gửi Tờ trình đề nghị thu hồi đất trước ngày 12/9/2022 cho Phòng Tài nguyên và Môi tường có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
- Giao BQLDA phối hợp với UBND xã Nhơn Hậu và phường Nhơn Hưng chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đợt 1 và 2 đã được phê duyệt; đồng thời vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tổ chức thi công dự án.
23. Công trình Tuyến đường từ Khu Tái định cư Quốc lộ 19, Huỳnh Kim đi An Lộc, phường Nhơn Hòa
Giao BQLDA:
- Tiếp tục phối hợp với UBND phường Nhơn Hòa khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt, đảm bảo đủ điều kiện bàn giao mặt bằng và đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.
- Lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đất ở đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 16/9/2022.
24. Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Hậu - Nhơn Khánh (đoạn từ đường ĐH.34, xã Nhơn Hậu kết nối với đường ĐT.636, xã Nhơn Khánh)
Giao BQLDA khẩn trương gửi phương án bồi thường giải phóng mặt bằng các trường hợp ở xã Nhơn Khánh đã được Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã thông qua cho Phòng Tài nguyên và Môi tường tổ chức thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt để có cơ sở chi tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định.
25. Công trình Tuyến đường trục Đông - Tây: Đoạn từ ĐT.636, xã Nhơn Khánh kết nối với đường Quốc lộ 19
Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp ảnh hưởng đất nông nghiệp đã đủ điều kiện ở các xã Nhơn Lộc và Nhơn Thọ, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 16/9/2022.
26. Công trình Kè Thuận Thái, xã Nhơn An (giai đoạn 2)
- Giao BQLDA tiếp tục phối hợp với UBND xã Nhơn An chi trả tiền cho các hộ dân chấp thuận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng và yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.
- Giao UBND xã Nhơn An xử lý dứt điểm các trường hợp kiến nghị có liên quan đến các bệ đặt môtơ tưới mai trước ngày 12/9/2022 và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 15/9/2022.
27. Dự án Khu Công nghiệp Nhơn Hòa giai đoạn 2
- Giao Thanh tra thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND thị xã tổ chức đối thoại với hộ Võ Ngọc Hân theo đúng quy định.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với BQLDA xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất hộ Võ Ngọc Hân theo đúng quy định, trình UBND thị xã trước ngày 15/9/2022.
28. Dự án Khu dân cư phía tây đường Chu Văn An
Giao UBND phường Nhơn Hưng phối hợp với BQLDA di dời, cải tán 01 mộ vô chủ; đồng thời lập hồ sơ lưu trữ và quản lý mộ vô chủ theo đúng quy định.
29. Dự án Tuyến đường liên huyện Phù Cát – An Nhơn
Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND huyện Phù Cát khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được phê duyệt và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
30. Dự án Tuyến đường trục Đông - Tây: Đoạn từ Bến xe mới thị xã đến cầu Mương Đôi
- Giao UBND xã Nhơn Phong làm việc, giải quyết việc tranh chấp đất đai đối với 03 hộ Huỳnh Luyến, Nguyễn Văn Thi và Nguyễn Ngọc Lân.
- Giao BQLDA
+ Lập điều chỉnh phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với hộ Hứa Thị Hương và phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp ảnh hưởng đất ở đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 16/9/2022.
+ Lập dự thảo phương án tái định cư, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, cho ý kiến.
31. Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt
Giao UBND xã Nhơn Thọ chủ trì, phối hợp với BQLDA làm việc với ông Nguyễn Thế Nhật để thống nhất ranh giới và diện tích đất thực tế của ông Nguyễn Thế Nhật, hoàn thành trước ngày 12/9/2022.
32. Dự án Khu dân cư bắc sông Tân An, phường Bình Định
Giao BQLDA lập Tờ trình xin đề nghị điều chỉnh giá đất tái định cư để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
33. Dự án Khu dân cư đông bắc Bằng Châu, phường Đập Đá
Giao BQLDA phối hợp với UBND phường Đập Đá chi trả tiền cho 05 hộ còn lại theo đúng quy định hiện hành, bàn giao mặt bằng cho Nhà nước quản lý theo đúng quy định.
34. Dự án Khu dân cư dọc hai bên đường liên phường Bình Định – Nhơn Hưng
- Giao Phòng Quản lý đô thị tiếp tục đôn đốc Nhà đầu tư (Công ty TNHH đầu tư Bình Định) rà soát, trình cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đối với các nút giao thông đấu nối Khu dân cư dọc hai bên đường liên phường Bình Định – Nhơn Hưng với đường Ngô Gia Tự và đường Trần Phú để có cơ sở thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao BQLDA:
+ Tiếp tục phối hợp với UBND phường Bình Định và Nhơn Hưng trực tiếp vận động, phân tích cho các hộ dân bị ảnh hưởng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hiểu về các quyền lợi theo phương án tối ưu nhất, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước và công dân theo đúng quy định pháp luật, báo cáo UBND thị xã để cho chủ trương thực hiện.
+ Phối hợp với đơn vị thi công về giải pháp đường công vụ và yêu cầu đơn vị thi công tổ chức thi công tuyến đường liên phường đoạn từ Thị đội vào phường Bình Định.
35. Công trình Mở rộng tuyến đường từ dưới cầu Thị Lựa đến ngã ba đường vào Chi bộ Hồng Lĩnh, xã Nhơn Mỹ
Giao BQLDA phối hợp với UBND xã Nhơn Mỹ khẩn trương chi trả tiền cho 01 hộ còn lại và yêu cầu hộ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Hoàn thành dứt điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trước ngày 12/9/2022.
36. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông kết nối đường trục khu kinh tế với ĐT.631 (đoạn đường trục khu kinh tế đến cây xăng Cẩm Vy, xã Nhơn Hạnh)
Giao BQLDA thị xã chủ trì, phối hợp với UBND xã Nhơn Hạnh đề xuất giải quyết một số trường hợp còn tồn tại, sớm hoàn thành dứt điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án.
37. Tràn phân lũ bờ tả sông An Tượng (phía thượng lưu vùng tràn Lỗ Ổi)
- Giao UBND xã Nhơn Thọ khẩn trương xác minh nguồn gốc đất đai đối với 08 trường hợp bị ảnh hưởng đất ở cho BQLDA trước ngày 15/9/2022 để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
- Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp ảnh hưởng đất ở đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 16/9/2022.
38. Các nhiệm vụ chung, thường xuyên
- Giao BQLDA
+ Rà soát các công trình, dự án để cập nhật báo cáo đầy đủ các công trình, dự án chưa hoàn thành do vướng mắc công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để theo dõi, chỉ đạo.
+ Căn cứ kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình, dự án hàng năm của UBND thị xã, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, cơ bản đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch trước khi hoàn tất thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công. Không để tình trạng đã ký kết hợp đồng thi công nhưng đơn vị thi công lại không thể tổ chức thi công được do vướng giải phóng mặt bằng. Đồng thời chú trọng công tác tái định cư để kịp thời tham mưu UBND thị xã có kế hoạch đầu tư các khu tái định cư, đảm bảo điều kiện giao đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định.
+ Tiếp tục chủ trì, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất UBND thị xã xem xét, giải quyết.
+ Khẩn trương lập thủ tục đề nghị giao đất đối với các công trình đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định để đảm bảo chỉ tiêu thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
+ Yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những vị trí hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời phối hợp với BQLDA và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã lập đầy đủ các hồ sơ thủ tục đề nghị giao đất đối với các công trình, dự án đã hoàn thành kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và năm 2022.
- UBND các xã, phường cử cán bộ địa chính hoặc thôn trưởng trực tiếp tham gia cùng với BQLDA khi thực hiện công tác kiểm kê; yêu cầu các hộ dân đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khẩn trương tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng quy định; tiếp tục tăng cường công tác tổ chức vận động các hộ dân (có biên bản vận động cụ thể) để tạo sự chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đồng thời củng cố hồ sơ pháp lý theo quy định.
- Giao UBND các xã, phường chậm nhất trong vòng 01 ngày sau ngày Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã thông qua phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, các xã, phường phải gửi Tờ trình đề nghị thu hồi đất các trường hợp ảnh hưởng giải phóng mặt bằng theo phương án cho Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Trong vòng 03 ngày khi nhận được văn bản đề nghị của BQLDA, Phòng Tài nguyên và Môi trường phải thẩm định và trình UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
 

Tác giả bài viết: TTN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây