Thị xã An Nhơn

https://annhon.binhdinh.gov.vn

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp trực báo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã ngày 26/3/2022

Ngày 26/3/2022, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng đã chủ trì cuộc họp trực báo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo BQLDA thị xã báo cáo tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã, nghe ý kiến của Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư và các đại biểu tham dự họp, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng có ý kiến kết luận như sau:
1. Dự án Khu dân cư đường Lê Hồng Phong nối dài về phía Đông (giai đoạn 2)
Giao UBND phường Bình Định tiếp tục vận động, tuyên truyền và làm việc cụ thể bằng văn bản đối với các hộ dân bị ảnh hưởng tại vị trí mở đường DS5 (đoạn kết nối đường DS3 và đường Mai Dương), báo cáo lãnh đạo UBND thị xã xem xét, chỉ đạo thực hiện.
2. Dự án Khu dân cư dọc hai bên đường liên phường Bình Định – Nhơn Hưng
Giao BQLDA thị xã tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng trục đường chính kết nối với Thị đội để tạo tính kết nối giao thông.
3. Công trình Nâng cấp đường Đê bao giai đoạn 2
- Giao BQLDA phối hợp với phường Nhơn Hưng khẩn trương chi trả tiền bồi thường giài phóng mặt bằng và xét giao 1 lô đất diện tích phù hợp có thu tiền sử dụng đất cho hộ Bùi Ngọc Ái (do không còn chỗ ở nào khác); tham mưu UBND thị xã có văn bản báo cáo trường hợp ông Bùi Ngọc Quốc cho Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh; viết phương án bổ sung bồi thường giải phóng mặt bằng cho hộ Hồ Sỹ Thuật, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 31/3/2022.
- Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường tham mưu UBND thị xã kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với Bùi Ngọc Phúc để triển khai thực hiện cưỡng chế theo đúng quy định.
4. Dự án Khu dân cư đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía Đông (giai đoạn 1: Thi công đường trục chính)
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với Phòng Quản lý đô thị tham mưu, đề xuất UBND thị xã điều chỉnh quy hoạch đất tái định cư cho phù hợp để có cơ sở làm việc giao đất tái định cư cho hộ Bùi Trác Luân và hộ Lê Hoài Bảo. Đồng thời tập trung triển khai đầu tư xây dựng Khu tái định cư để bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định. Đồng thời, khảo sát đề xuất, điều chỉnh, bổ sung mở rộng đoạn đường trước Trung tâm Y tế thị xã báo cáo lãnh đạo UBND thị xã xem xét mở rộng cho phù hợp.
- Giao UBND phường Nhơn Hưng tiếp tục phối hợp với BQLDA thị xã tổ chức làm việc, vận động thường xuyên, liên tục đối với 03 hộ Nguyễn Tiến Sĩ, Phạm Thị Bốn và Thái Thị Như Thoa chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật đối với 03 hộ nêu trên.
5. Dự án Tuyến giao thông hai bên kè từ cầu Trường Thi đến đập Thạnh Hòa
- Giao BQLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đất ở đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 31/3/2022.
- Đối với các khu vực đất lúa đã được UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND phường Bình Định và phường Nhơn Hòa khẩn trương chi trả tiền và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công và yêu cầu đơn vị thi công triển khai thi công trong tháng 3/2022.
6. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (Đường liên phường): Đoạn từ Thị Đội đến giáp Khu dân cư Cẩm Văn
- Giao UBND phường Nhơn Hưng khẩn trương xác minh nguồn gốc đất đai đối với các trường hợp còn lại.
- Giao BQLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đất ở đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 31/3/2022. Đồng thời trong tháng 3/2022 phải đảm bảo đủ các điều kiện về mặt bằng cho đơn vị thi công khởi công thi công cầu qua sông Gò Chàm.
7. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (Đường liên phường): Đoạn từ KDC N4A (Nhơn Hưng) đến xã Nhơn Hậu (Cổng làng nghề Bún Ngãi Chánh)
Giao BQLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 31/3/2022. Đồng thời khẩn trương bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đối với những khu vực đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
8. Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT.636 (đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã 4 giao nhau với đường Tây tỉnh)
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng, xã Nhơn Phúc và xã Nhơn Khánh tiếp tục chi trả tiền cho các hộ dân đã chấp thuận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng; yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương thi công ngay những vị trí đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao Thanh tra thị xã hướng dẫn UBND phường Nhơn Hưng xử lý vi phạm về lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép của hộ Phạm Văn Tú.
- Giao UBND phường Nhơn Hưng, xã Nhơn Khánh và xã Nhơn Phúc tiếp tục phối hợp với Tổ công tác tổ chức vận động thường xuyên các hộ vướng mắc còn lại chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao Phòng TNMT thị xã tham mưu quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Trần Thị Hòa ở Mỹ Thạnh, Nhơn Phúc.
9. Dự án Khu dân cư Đông Bàn Thành 2, phường Đập Đá
Giao BQLDA thị xã lập phương án tái định cư, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 31/3/2022.
10. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối các điểm di tích văn hóa, lịch sử phường Nhơn Thành
Giao UBND phường Nhơn Thành tiếp tục tổ chức vận động thường xuyên các hộ vướng mắc còn lại chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đồng thời yêu cầu các hộ dân tự giác tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… để bàn giao mặt bằng cho Nhà nước theo đúng quy định.
11. Đối với các công trình, dự án: Tuyến đường từ Khu Tái định cư Quốc lộ 19, Huỳnh Kim đi An Lộc, phường Nhơn Hòa; Mỏ đất Hòn Chà, Nhơn Hòa; Khu dân cư tiếp giáp với KDC N4A nối dài về phía Tây, phường Nhơn Hưng; Khu dân cư phía Tây đường liên phường Bình Định đi Nhơn Hưng; Tuyến đường N4, khu vực Hòa Cư, phường Nhơn Hưng
- Giao BQLDA thị xã đẩy nhanh công tác kiểm kê.
- Giao UBND các phường Bình Định, Nhơn Hòa và Nhơn Hưng chủ động công tác xác minh nguồn gốc đất đai để đẩy nhanh thực hiện các bước tiếp theo.
12. Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT. 631 (đoạn từ ngã 3 Bàu Sáo, phường Nhơn Hưng đến chợ Quán Mới, xã Nhơn Hạnh)
- Giao UBND các xã Nhơn An, Nhơn Phong và Nhơn Hạnh tiếp tục vận động các hộ dân tự giác tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… để bàn giao mặt bằng cho Nhà nước theo đúng quy định.
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND với các xã, phường Nhơn Hưng, Nhơn An, Nhơn Phong và Nhơn Hạnh tiếp tục chi trả tiền cho các hộ dân đã chấp thuận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời lập bổ sung phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 31/3/2022.
13. Dự án Tuyến đường trục Đông - Tây: Đoạn từ Bến xe mới thị xã đến cầu Mương Đôi
- Đề nghị Hội đồng thẩm định giá đất thị xã khẩn trương chỉ đạo Tổ công tác đẩy nhanh việc lập giá bồi thường giải phóng mặt bằng đối với đất ở, trình UBND thị xã phê duyệt để có cở sở chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo.
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – Môi trường, UBND xã Nhơn Phong và các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, đề xuất vị trí quy hoạch đất tái định cư để phục vụ dự án.
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND với các xã Nhơn An và Nhơn Phong chi trả tiền cho các hộ dân chấp thuận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt.
14. Công trình Kè Thuận Thái, xã Nhơn An (giai đoạn 2)
Đề nghị Hội đồng thẩm định giá đất thị xã khẩn trương chỉ đạo Tổ công tác đẩy nhanh việc lập giá bồi thường giải phóng mặt bằng đối với đất ở, trình UBND thị xã phê duyệt để có cở sở chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo.
15. Dự án Khu dân cư đường đường trục chính N4A nối dài về phía đông (giai đoạn 1: Thi công trục đường chính)
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND xã Nhơn An tổ chức làm việc, vận động các hộ tái định cư tại chỗ tiến hành bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
- Giao UBND phường Nhơn Hưng và xã Nhơn An yêu cầu các hộ trồng mai đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khẩn trương tháo gỡ vật kiến trúc, di dời mai và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
16. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông kết nối đường trục khu kinh tế với ĐT.631 (đoạn đường trục khu kinh tế đến cây xăng Cẩm Vy, xã Nhơn Hạnh)
Giao BQLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 31/3/2022.
17. Dự án Tuyến đường liên huyện Phù Cát – An Nhơn
Giao BQLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 31/3/2022.
18. Dự án Tuyến đường từ ĐT.636 (Nhơn Khánh) kết nối với đường ĐH.35 Tân Dân - Bình Thạnh (Nhơn Hậu) và theo đường ĐH.35 đến đường Trường Chinh (Nhơn Hưng)
- Giao UBND xã Nhơn Hậu khẩn trương xác minh nguồn gốc sử dụng đất đối với các trường hợp còn lại.
- Giao BQLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 31/3/2022. Đồng thời yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương triển khai thi công dự án trong tháng 3/2022.
19. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Hậu – Nhơn Khánh (đoạn từ đường ĐH.34, xã Nhơn Hậu kết nối với đường ĐT.636, xã Nhơn Khánh)
Giao BQLDA thị xã hoàn thành công tác kiểm kê chậm nhất đến ngày 05/4/2022.
20. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 1: Đoạn từ ĐT.636 đến Tân Dân - Bình Thạnh
Giao BQLDA thị xã yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương thi công hoàn thành dự án.
21. Cụm công nghiệp Đồi Hỏa Sơn
Giao BQLDA thị xã tiếp tục kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn lại.
22. Dự án Trông cây ăn quả công nghệ cao xã Nhơn Mỹ
Giao BQLDA thị xã tiếp tục kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn lại. Đồng thời tiếp tục phối hợp với UBND xã Nhơn Mỹ vận động hộ Nguyễn Thanh Hưng nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.
23. Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 19B
Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường tham mưu UBND thị xã xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ Nguyễn Văn Phước.
24. Công trình Cầu Thị Lựa (cầu mới)
- Giao UBND xã Nhơn Hậu khẩn trương xác minh nguồn gốc sử dụng đất của 02 hộ bị ảnh hưởng.
- Giao BQLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp ở xã Nhơn Hậu đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 31/3/2022.
25. Công trình Cầu Phụ Ngọc (cũ)
Đề nghị Hội đồng thẩm định giá đất thị xã khẩn trương chỉ đạo Tổ công tác đẩy nhanh việc lập giá bồi thường giải phóng mặt bằng đối với đất ở, trình UBND thị xã phê duyệt để có cở sở chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo.
26. Đối với các Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt; Dự án Khu Công nghiệp Nhơn Hòa giai đoạn 2; Công trình Mỏ đất núi Chà Rây phục vụ các dự án của thị xã
Giao BQLDA thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan làm việc các hộ còn tồn tại, vướng mắc để vận động, giải thích lần cuối, đảm bảo đến ngày 31/3/2022 phải hoàn thành báo cáo kết quả cho lãnh đạo UBND thị xã.
27. Dự án Cơ sở chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm Minh Dư, xã Nhơn Tân
Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với 09 hộ còn lại theo đúng quy định pháp luật (Bùi Thái Quân, Bùi Thị Chỉnh, Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Thành Nghiệp, Nguyễn Thanh Tùng, Bùi Lai, Nguyễn Xuân Hùng, Trần Văn Cảnh, Nguyễn Thị Hơn), trình UBND thị xã vào ngày 28/3/2022.
28. Dự án Thao trường huấn luyện lực lượng vũ trang thị xã
- Giao UBND xã Nhơn Tân tổ chức làm việc bằng văn bản cụ thể để củng cố hồ sơ đối với 02 hộ Nguyễn Hồng Sơn và Lê Trần Sương. Đồng thời lập phương án bổ sung bồi thường giải phóng mặt bằng đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 31/3/2022.
29. Giao BQLDA thị xã chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát tất cả các công trình, dự án đang và chuẩn bị triển khai triển khai thi công cần bố trí đất tái định cư, khẩn trương xây dựng kế hoạch tái định cư trong thời gian tới trình lãnh đạo UBND thị xã cho chủ trương.
30. Các nhiệm vụ chung
- Giao các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã tại Thông báo kết luận số 545/TB-UBND ngày 14/3/2022 đối với các nhiệm vụ chưa hoàn thành.
- Giao BQLDA thị xã tiếp tục chủ trì, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất UBND thị xã xem xét, giải quyết; khẩn trương lập thủ tục đề nghị giao đất đối với các công trình đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định để đảm bảo chỉ tiêu thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021; yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những vị trí hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao Phòng Tài nguyên - Môi trường khẩn trương thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời phối hợp với BQLDA thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã lập đầy đủ các hồ sơ thủ tục đề nghị giao đất đối với các công trình, dự án đã hoàn thành kế hoạch sử dụng đất năm 2021.
- UBND các xã, phường yêu cầu các hộ dân đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khẩn trương tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng quy định; tiếp tục tăng cường công tác tổ chức vận động các hộ dân (có biên bản vận động cụ thể) để tạo sự chấp thuận chủ trương của nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đồng thời củng cố hồ sơ pháp lý theo quy định.
Giao UBND các xã, phường chậm nhất trong vòng 01 ngày sau ngày Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã thông qua phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, các xã, phường phải gửi tờ trình đề nghị thu hồi đất các trường hợp ảnh hưởng giải phóng mặt bằng theo phương án cho Phòng Tài nguyên – Môi trường.
Trong vòng 03 ngày khi nhận được văn bản đề nghị của BQLDA thị xã, Phòng Tài nguyên – Môi trường phải thẩm định và trình UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
 

Tác giả bài viết: TTN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây