Thị xã An Nhơn

https://annhon.binhdinh.gov.vn

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp trực báo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã ngày 23/6/2022

Ngày 23/6/2022, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng đã chủ trì cuộc họp trực báo định kỳ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo BQLDA báo cáo tình hình, kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã; nghe ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư và các đại biểu tham dự họp, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng có ý kiến kết luận như sau:
1. Dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua địa phận thị xã An Nhơn
- Giao BQLDA:
+ Tại các kỳ trực báo lần sau, báo cáo cần nêu rõ, cụ thể các số liệu về số trường hợp đã kiểm kê; số trường hợp đã chuyển cho các xã, phường để yêu cầu xác minh nguồn gốc đất đai; số trường hợp đã được các xã, phường xác minh xong về nguồn gốc đất đai,…
+ Đôn đốc đơn vị trích đo đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành dứt điểm việc trích đo trong tháng 6/2022. Đồng thời cung cấp số liệu hàng tuần để làm cơ sở tiến hành kiểm kê và xác minh nguồn gốc đất đai.
+ Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành kiểm tra, rà soát các hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật… bị ảnh hưởng tuyến đường cao tốc Bắc – Nam xây dựng kế hoạch di dời, đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng của thị xã đề ra.
+ Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đầu tư để sớm triển khai đầu tư các Khu tái định cư phục vụ dự án đường cao tốc Bắc - Nam.
- Chủ tịch UBND các xã, phường Nhơn Hoà, Nhơn Thọ, Nhơn Lộc và Nhơn Phúc tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm; thành lập Hội đồng xác minh nguồn gốc đất đai ở địa phương để xác minh chặt chẽ, kịp thời; đẩy nhanh việc lập hồ sơ đề nghị thông báo thu hồi đất; tăng cường chỉ đạo công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng… Tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường cao tốc Bắc – Nam.
2. Dự án Khu dân cư đường Lê Hồng Phong nối dài về phía Đông, phường Bình Định
- Giao BQLDA:
+ Kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp có liên quan đến hộ Lý Thị Kim Cúc theo bản án đã có hiệu lực pháp luật và các trường hợp bị ảnh hưởng ở đường Mai Dương, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 01/7/2022.
+ Yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương thi công đối với phần đã hoàn thành giải phóng mặt bằng tại vị trí nhà bà Nguyễn Thị Thuý đảm bảo thông tuyến đường DS5.
- Giao UBND phường Bình Định khẩn trương hoàn thành công tác xác minh nguồn gốc đất đai đối với các hộ ở đường Mai Dương bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6/2022; tiếp tục vận động, yêu cầu các hộ dân đã chấp thuận phương án, nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
3. Dự án Khu dân cư dọc hai bên đường liên phường Bình Định – Nhơn Hưng
- Giao Phòng Quản lý đô thị tăng cường đôn đốc Nhà đầu tư (Công ty TNHH đầu tư Bình Định) rà soát, trình cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đối với các nút giao thông đấu nối Khu dân cư dọc hai bên đường liên phường Bình Định – Nhơn Hưng với đường Ngô Gia Tự và đường Trần Phú để có cơ sở thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao BQLDA:
+ Lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ đã đủ điều kiện tiếp theo, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 01/7/2022.
+ Tiếp tục phối hợp với UBND phường Bình Định và Nhơn Hưng trực tiếp vận động, phân tích cho các hộ dân bị ảnh hưởng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hiểu về các quyền lợi theo phương án tối ưu nhất, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước và công dân theo đúng quy định pháp luật, báo cáo UBND thị xã để cho chủ trương thực hiện.
+ Bàn giao mặt bằng và yêu cầu Nhà đầu tư tổ chức thi công tuyến đường liên phường đoạn từ Thị đội vào phường Bình Định.
+ Tập trung phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng đề xuất xử lý dứt điểm các vướng mắc đối với các hộ còn tồn tại.
4. Dự án Tuyến đường từ ĐT.636 (Nhơn Khánh) kết nối với đường ĐH.35 Tân Dân - Bình Thạnh (Nhơn Hậu) và theo đường ĐH.35 đến đường Trường Chinh (Nhơn Hưng)
- UBND phường Nhơn Hưng đẩy nhanh công tác xác minh nguồn gốc đất đai đối với các trường hợp ở đường Nguyễn Du, chậm nhất đến ngày 30/6/2022 phải hoàn thành được 2/3 số lượng cần xác minh để BQLDA có cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao BQLDA:
+ Lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp ở phường Nhơn Hưng, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 01/7/2022.
+ Phối hợp với UBND xã Nhơn Khánh chi trả tiền cho các hộ dân còn lại sau khi điều chỉnh đối tượng bị ảnh hưởng thu hồi đất dứt điểm trong ngày 24/6/2022.
5. Dự án Tuyến giao thông hai bên kè từ cầu Trường Thi đến đập Thạnh Hòa
- Giao UBND phường Bình Định khẩn trương hoàn thành công tác xác minh nguồn gốc đất đai các hộ dân bị ảnh hưởng trước ngày 27/6/2022.
- Giao UBND phường Bình Định và phường Nhơn Hòa tiếp tục vận động, yêu cầu các hộ dân nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng quy định.
- Giao BQLDA:
+ Yêu cầu đơn vị trích đo khẩn trương kiểm tra lại 02 trường hợp đề nghị trích đo lại theo phản ảnh của UBND phường Nhơn Hòa để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo trước ngày 01/7/2022 sẽ trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cuối cùng dự án.
+ Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu rà soát, lập phương án tái định cư tại Khu dân cư phía Đông đường Nguyễn Văn Linh và Khu dân cư đường Lê Hồng Phong nối dài về phía Đông cho từng trường hợp cụ thể.
+ Yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công tại các vị trí đã bàn giao mặt bằng.
6. Đối với đoạn kè còn lại nằm tiếp giáp công trình Kè sông Trường Thi, phường Nhơn Hòa do Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư kéo dài đến giáp Quốc lộ 1 (cầu Tân An)
- UBND phường Nhơn Hòa khẩn trương xác minh nguồn gốc đất đai đối với các hộ bị ảnh hưởng.
- Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 01/7/2022.
(Đã chỉ đạo nhưng chưa có báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thị xã (nhắc lại lần 2))
7. Dự án Mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1211+110 đến Km1211+799,21
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các bước tiếp theo.
- Giao BQLDA phối hợp chi trả tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt. Đồng thời lập phương án di dời hoàn trả hệ thống đường điện.
- UBND phường Bình Định tiếp tục vận động, yêu cầu các hộ dân nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước quản lý theo đúng quy định.
8. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (Đường liên phường): Đoạn từ Thị Đội đến giáp Khu dân cư Cẩm Văn
- UBND phường Nhơn Hưng phối hợp với Tổ công tác xã minh lại cụ thể số lượng mồ mả của hộ ông Nguyễn Hữu Lợi. Báo cáo kết quả cho BQLDA để có cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao BQLDA phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt, đảm bảo đủ điều kiện bàn giao mặt bằng và đôn đốc đơn vị thi công triển khai thi công dự án; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đề xuất vị trí tái định cư cho phù hợp.
9. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (Đường liên phường): Đoạn từ KDC N4A (Nhơn Hưng) đến xã Nhơn Hậu (Cổng làng nghề Bún Ngãi Chánh)
Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện tiếp theo, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 01/7/2022. Đồng thời cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian sớm nhất.
10. Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT.636 (đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã 4 giao nhau với đường Tây tỉnh)
- Giao UBND xã Nhơn Khánh
+ Phối hợp với BQLDA tổ chức đo đạc, rà soát cụ thể 26 trường hợp có ý kiến ranh giới sử dụng đất với đường ĐT.636, đề xuất xử lý từng trường hợp cụ thể theo đúng quy định hiện hành.
+ Tiếp tục tổ chức vận động thường xuyên các hộ vướng mắc còn lại chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhận tiền bồi thường, tự giác tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… để bàn giao mặt bằng cho Nhà nước theo đúng quy định, nhất là các trường hợp là cán bộ, Đảng viên; chủ động phối hợp với đơn vị thi công để hỗ trợ các hộ dân tháo gỡ nhà ở, vật kiến trúc để đẩy nhanh việc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
11. Dự án Khu dân cư Đông Bàn Thành 2, phường Đập Đá
Giao BQLDA lập phương án tái định cư đối với các trường hợp đã đủ điều kiện tiếp theo, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 01/7/2022.
12. Công trình Tuyến đường từ Khu Tái định cư Quốc lộ 19, Huỳnh Kim đi An Lộc, phường Nhơn Hòa
Giao BQLDA:
- Tiếp tục phối hợp với UBND phường Nhơn Hòa khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt, đảm bảo đủ điều kiện bàn giao mặt bằng và đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.
- Đề xuất vị trí tái định cư cho các hộ ở khu vực Phú Sơn bị ảnh hưởng theo đúng quy định.
13. Dự án Khu dân cư tiếp giáp với KDC N4A nối dài về phía Tây, phường Nhơn Hưng
Giao BQLDA phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt.
14. Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT. 631 (đoạn từ ngã 3 Bàu Sáo, phường Nhơn Hưng đến chợ Quán Mới, xã Nhơn Hạnh)
- Giao UBND các xã Nhơn An, Nhơn Phong và Nhơn Hạnh tăng cường hơn nữa công tác vận động các hộ dân đã chấp thuận phương án, nhận tiền bồi thường, tự giác tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
- Giao BQLDA:
+ Tham mưu UBND thị xã tổ chức làm việc, vận động hộ Lê Ngọc Lang và Nguyễn Hữu Minh chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Đối với 02 hộ Nguyễn Văn Phúc và Nguyễn Văn Dũng: Giao BQLDA phối hợp với Phòng Quản lý đô thị làm việc, thống nhất phương án có nhận đất tái định cư hay không để có cơ sở điều chỉnh phương án tái định cư, trình phê duyệt theo đúng quy định. Hoàn thành dứt điểm, không để 02 hộ này còn tồn tại trong kỳ trực báo lần sau.
Trường hợp 02 hộ ở lại, không nhận đất tái định cư: Giao Phòng Quản lý đô thị và UBND xã Nhơn Phong quản lý lộ giới quy hoạch và cấp phép xây dựng theo đúng quy định; Giao UBND xã Nhơn Phong không đề nghị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 lô đất dự kiến tái định cư cho 02 hộ nêu trên, để xem xét tái định cư cho các trường hợp khác theo đúng quy định.
15. Công trình Kè Thuận Thái, xã Nhơn An (giai đoạn 2)
- UBND xã Nhơn An khẩn trương hoàn thành công tác xác minh nguồn gốc đất đai gửi BQLDA chậm nhất đến ngày 27/6/2022 để có cở sở thực hiện các bước tiếp theo.
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND xã Nhơn An chi trả tiền cho các hộ dân chấp thuận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng và yêu cầu đơn vị thi công; lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp bị ảnh hưởng đất ở, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 01/7/2022.
16. Dự án Khu Công nghiệp Nhơn Hòa giai đoạn 2
- Giao UBND xã Nhơn Thọ thành lập Tổ vận động với thành phần theo quy định, tổ chức vận động bằng văn bản cụ thể đối với hộ Võ Ngọc Hân để củng cố hồ sơ (nhắc lần 3).
- Giao Thanh tra thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND thị xã tổ chức đối thoại với hộ Võ Ngọc Hân theo đúng quy định.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với BQLDA tham mưu UBND thị xã xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất hộ Võ Ngọc Hân theo đúng quy định.
17. Công trình Tuyến đường trục Đông - Tây: Đoạn từ ĐT.636, xã Nhơn Khánh kết nối với đường Quốc lộ 19
Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp ảnh hưởng đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 01/7/2022 (chú ý trừ diện tích ảnh hưởng đường cao tốc Bắc – Nam).
18. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐH.35 (đoạn từ đường trục Đông - Tây đến đường trục Bắc - Nam số 1)
Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp ảnh hưởng đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 01/7/2022.
19. Dự án Thao trường huấn luyện lực lượng vũ trang thị xã
Giao Thanh tra thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã xây dựng Kế hoạch tranh tra việc cấp giấy sử dụng đất rừng tại xã Nhơn Tân, đề xuất UBND thị xã chỉ đạo xử lý theo đúng quy định. Trong đó, trước mắt rà soát, tham mưu giải quyết đơn của ông Lê Trần Sương để xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng dự án Thao trường huấn luyện lực lượng vũ trang thị xã.
20. Dự án Cơ sở chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm Minh Dư, xã Nhơn Tân
Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với BQLDA, Thanh tra thị xã, Phòng Tư pháp và UBND xã Nhơn Tân tổ chức tham mưu Quyết định cưỡng chế, khắc phục hậu quả đối với các trường hợp đã xử lý vi phạm hành chính về đất đai.
21. Các nhiệm vụ chung, thường xuyên
- Giao các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã tại Thông báo kết luận số 1647/TB-UBND ngày 16/6/2022 đối với các nhiệm vụ chưa hoàn thành.
- Giao BQLDA
+ Căn cứ kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình, dự án hàng năm của UBND thị xã, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, cơ bản đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch trước khi hoàn tất thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công. Không để tình trạng đã ký kết hợp đồng thi công nhưng đơn vị thi công lại không thể tổ chức thi công được do vướng giải phóng mặt bằng. Đồng thời chú trọng công tác tái định cư để kịp thời tham mưu UBND thị xã có kế hoạch đầu tư các khu tái định cư, đảm bảo điều kiện giao đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định.
+ Tiếp tục chủ trì, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất UBND thị xã xem xét, giải quyết.
+ Khẩn trương lập thủ tục đề nghị giao đất đối với các công trình đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định để đảm bảo chỉ tiêu thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và năm 2022.
+ Yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những vị trí hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời phối hợp với BQLDA và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã lập đầy đủ các hồ sơ thủ tục đề nghị giao đất đối với các công trình, dự án đã hoàn thành kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và năm 2022.
- UBND các xã, phường cử cán bộ địa chính hoặc thôn trưởng trực tiếp tham gia cùng với BQLDA khi thực hiện công tác kiểm kê; yêu cầu các hộ dân đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khẩn trương tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng quy định; tiếp tục tăng cường công tác tổ chức vận động các hộ dân (có biên bản vận động cụ thể) để tạo sự chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đồng thời củng cố hồ sơ pháp lý theo quy định.
- Giao UBND các xã, phường chậm nhất trong vòng 01 ngày sau ngày Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã thông qua phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, các xã, phường phải gửi Tờ trình đề nghị thu hồi đất các trường hợp ảnh hưởng giải phóng mặt bằng theo phương án cho Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Trong vòng 03 ngày khi nhận được văn bản đề nghị của BQLDA, Phòng Tài nguyên và Môi trường phải thẩm định và trình UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
 

Tác giả bài viết: TTN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây