Thị xã An Nhơn

https://annhon.binhdinh.gov.vn

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp trực báo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã ngày 23/4/2022

Ngày 23/4/2022, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng đã chủ trì cuộc họp trực báo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo BQLDA thị xã báo cáo tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã, nghe ý kiến của Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư và các đại biểu tham dự họp, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng có ý kiến kết luận như sau:
1. Dự án Khu dân cư đường Lê Hồng Phong nối dài về phía Đông
- Giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với BQLDA thị xã khẩn trương tham mưu UBND thị xã điều chỉnh quy hoạch cục bộ chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực tiếp giáp Nhà tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng thị xã và phía sau Tượng đài liệt sỹ thị xã để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
- Giao BQLDA thị xã rà soát phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ có liên quan đến hộ Lý Thị Kim Cúc để trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét khi bản án có hiệu lực pháp luật.
2. Dự án Khu dân cư dọc hai bên đường liên phường Bình Định – Nhơn Hưng
- Giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Nhà đầu tư rà soát, có báo cáo chính thức về ranh giới quy hoạch đối với nút giao với đường Ngô Gia Tự và đường Trần Phú (nhất là tại nút giao Hợp tác xã cơ khí cũ) để có cơ sở thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND phường Bình Định và Nhơn Hưng trực tiếp vận động, phân tích cho các hộ dân bị ảnh hưởng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được hiểu về các quyền lợi theo phương án tối ưu nhất, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước và công dân. Báo cáo UBND thị xã để cho chủ trương thực hiện; lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ đủ điều kiện ở phường Nhơn Hưng, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua để tiếp tục triển khai thi công tuyến đường liên phường.
3. Công trình Nhà làm việc Thị ủy An Nhơn - HM: Xây dựng mới nhà lưu trữ và sửa chữa các hạng mục phụ trợ
- Giao UBND phường Bình Định khẩn trương gửi báo cáo xác minh nguồn gốc đất đai đối với các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng trước ngày 26/4/2022.
- Giao BQLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với diện tích không ảnh hưởng đất ở và vật kiến trúc của các hộ dân liền kề, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 27/4/2022, để kịp thời bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Nhà lưu trữ Thị ủy.
4. Công trình Nâng cấp đường Đê bao giai đoạn 2
- Giao UBND phường Nhơn Hưng khẩn trương xác minh nguồn gốc đất đai đối với hộ Hồ Sĩ Thuật, gửi kết quả cho BQLDA thị xã vào ngày 25/4/2022.
- Giao BQLDA thị xã lập phương án bổ sung bồi thường giải phóng mặt bằng đối với đối với hộ Nguyễn Thị Lời, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 27/4/2022.
5. Dự án Khu dân cư đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía Đông (giai đoạn 1: Thi công đường trục chính)
Giao UBND phường Nhơn Hưng phối hợp với BQLDA thị xã tiếp tục làm việc, vận động đối với 03 hộ Nguyễn Tiến Sĩ, Phạm Thị Bốn và Thái Thị Như Thoa chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
6. Dự án Tuyến giao thông hai bên kè từ cầu Trường Thi đến đập Thạnh Hòa
Giao BQLDA thị xã yêu cầu đơn vị thi công triển khai thi công tại các vị trí đã bàn giao mặt bằng trên địa bàn phường Nhơn Hòa.
7. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (Đường liên phường): Đoạn từ Thị Đội đến giáp Khu dân cư Cẩm Văn
- Giao UBND phường Nhơn Hưng khẩn trương xác minh nguồn gốc đất đai đối với các hộ còn lại, gửi kết quả cho BQLDA thị xã vào ngày 25/4/2022.
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt, đảm bảo đủ điều kiện bàn giao mặt bằng và đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương triển khai thi công trước ngày 30/4/2022.
8. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (Đường liên phường): Đoạn từ KDC N4A (Nhơn Hưng) đến xã Nhơn Hậu (Cổng làng nghề Bún Ngãi Chánh)
Giao BQLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện tiếp theo, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 27/4/2022.
9. Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT.636 (đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã 4 giao nhau với đường Tây tỉnh)
- Giao BQLDA thị xã:
+ Lập phương án bổ sung bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 27/4/2022.
+ Tiếp tục phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng và xã Nhơn Khánh tiếp tục chi trả tiền cho các hộ dân đã chấp thuận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
+ Tiếp tục liên hệ với các cơ quan, đơn vị để cập nhật hồ sơ có liên quan đến việc mở rộng lộ giới tuyến đường ĐT.636 đoạn qua xã Nhơn Khánh vào thời điểm năm 2003 để có cơ sở thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao UBND xã Nhơn Khánh tập trung phối hợp với Tổ công tác tổ chức vận động thường xuyên các hộ vướng mắc còn lại chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
10. Công trình Tuyến đường từ Khu Tái định cư Quốc lộ 19, Huỳnh Kim đi An Lộc, phường Nhơn Hòa
- Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường khẩn trương thẩm định phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp, trình UBND thị xã phê duyệt theo đúng quy định để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND phường Nhơn Hòa khẩn trương chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng theo phương án đã được duyệt; bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đối với những vị trí đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; tiếp tục kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đất ở, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
11. Khu dân cư tiếp giáp với KDC N4A nối dài về phía Tây, phường Nhơn Hưng
Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường khẩn trương thẩm định phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, trình UBND thị xã phê duyệt theo đúng quy định để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.
12. Đối với các công trình, dự án: Khu dân cư phía Tây đường liên phường Bình Định đi Nhơn Hưng; Tuyến đường N4, khu vực Hòa Cư, phường Nhơn Hưng; Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐH.35 (đoạn từ đường trục Đông - Tây đến đường trục Bắc - Nam số 1)
- Giao BQLDA thị xã đẩy nhanh công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
- Giao UBND các phường Bình Định, Nhơn Hưng và Nhơn Hậu chủ động công tác xác minh nguồn gốc đất đai để đẩy nhanh thực hiện các bước tiếp theo.
13. Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT. 631 (đoạn từ ngã 3 Bàu Sáo, phường Nhơn Hưng đến chợ Quán Mới, xã Nhơn Hạnh)
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND xã Nhơn An tiến hành công khai phương án điều chỉnh bồi thường giải phóng mặt bằng; tổ chức làm việc, vận động 02 hộ Bùi Sỹ Quý và Bùi Thành Trung để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; tiếp tục phối hợp với UBND với các xã, phường Nhơn Hưng, Nhơn An, Nhơn Phong và Nhơn Hạnh tiếp tục chi trả tiền cho các hộ dân đã chấp thuận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao UBND xã Nhơn Phong liên lạc với hộ Hà Thọ để thống nhất phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
- Giao UBND các xã Nhơn An, Nhơn Phong và Nhơn Hạnh tiếp tục vận động các hộ dân tự giác tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… để bàn giao mặt bằng cho Nhà nước theo đúng quy định (nhất là các hộ ở khu vực tràn Bàu Sáo, xã Nhơn An).
14. Công trình Kè Thuận Thái, xã Nhơn An (giai đoạn 2)
- Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường khẩn trương thẩm định phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đợt 2 và đợt 3, trình UBND thị xã phê duyệt theo đúng quy định để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND xã Nhơn An chi trả tiền cho các hộ dân chấp thuận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
15. Dự án Khu dân cư đường đường trục chính N4A nối dài về phía đông (giai đoạn 1: Thi công trục đường chính)
Giao UBND xã Nhơn An tăng cường công tác vận động đối với các hộ nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và tháo gỡ cây cối, vật kiến trúc và tiến hành bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
16. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông kết nối đường trục khu kinh tế với ĐT.631 (đoạn đường trục khu kinh tế đến cây xăng Cẩm Vy, xã Nhơn Hạnh)
Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND xã Nhơn Hạnh khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được phê duyệt dứt điểm trước ngày 27/4/2022, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công và yêu cầu đơn vị thi công tổ chức thi công trước ngày 30/4/2022.
17. Dự án Tuyến đường liên huyện Phù Cát – An Nhơn
Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND huyện Phù Cát khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được phê duyệt dứt điểm trước ngày 27/4/2022 và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 30/4/2022.
18. Dự án Tuyến đường từ ĐT.636 (Nhơn Khánh) kết nối với đường ĐH.35 Tân Dân - Bình Thạnh (Nhơn Hậu) và theo đường ĐH.35 đến đường Trường Chinh (Nhơn Hưng)
- Giao UBND xã Nhơn Khánh tổ chức làm việc với các hộ có liên quan việc xã hoán đổi đất trước đây vào ngày 25/4/2022, báo cáo kết quả làm việc cho UBND thị xã được biết, chỉ đạo.
- Giao BQLDA thị xã yêu cầu đơn vị thi công tổ chức triển khai thi công trước đối với đoạn giao nhau với Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (Đường liên phường): Đoạn từ Thị Đội đến giáp Khu dân cư Cẩm Văn.
19. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Hậu – Nhơn Khánh (đoạn từ đường ĐH.34, xã Nhơn Hậu kết nối với đường ĐT.636, xã Nhơn Khánh)
Giao BQLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 27/4/2022.
20. Công trình Cầu Phụ Ngọc (cũ)
Đề nghị Hội đồng thẩm định giá đất thị xã khẩn trương chỉ đạo Tổ công tác đẩy nhanh việc lập giá bồi thường giải phóng mặt bằng đối với đất ở, trình UBND thị xã phê duyệt để có cở sở chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo.
21. Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt
Giao BQLDA thị xã yêu cầu đơn vị trích đo khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ trích đo địa chính điều chỉnh, bổ sung, trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
22. Công trình Mỏ đất núi Chà Rây phục vụ các dự án của thị xã
Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND xã Nhơn Tân tiếp tục tổ chức làm việc, vận động hộ Bạch Ngọc Duy chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dứt điểm trước ngày 27/4/2022.
23. Dự án Thao trường huấn luyện lực lượng vũ trang thị xã
Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND xã Nhơn Tân khẩn trương chi trả tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng công tác giải phóng mặt bằng theo phương án đã được phê duyệt. Tiếp tục vận động hộ Nguyễn Hồng Sơn và hộ Lê Văn Sơn chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện cho đơn vị thi công thi công nhanh Khu căn cứ giả định, phục vụ công tác diễn tập khu vực phòng thủ thị xã.
24. Dự án Cơ sở chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm Minh Dư, xã Nhơn Tân
Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra thị xã tổ chức thẩm định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với 09 hộ, tham mưu UBND thị xã ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định pháp luật.
25. Các nhiệm vụ chung
- Giao các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã tại Thông báo kết luận số 718/TB-UBND ngày 19/4/2022 đối với các nhiệm vụ chưa hoàn thành.
- Giao BQLDA thị xã tiếp tục chủ trì, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất UBND thị xã xem xét, giải quyết; khẩn trương lập thủ tục đề nghị giao đất đối với các công trình đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định để đảm bảo chỉ tiêu thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và năm 2022; yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những vị trí hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao Phòng Tài nguyên - Môi trường khẩn trương thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời phối hợp với BQLDA thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã lập đầy đủ các hồ sơ thủ tục đề nghị giao đất đối với các công trình, dự án đã hoàn thành kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và năm 2022.
- UBND các xã, phường yêu cầu các hộ dân đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khẩn trương tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng quy định; tiếp tục tăng cường công tác tổ chức vận động các hộ dân (có biên bản vận động cụ thể) để tạo sự chấp thuận chủ trương của nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đồng thời củng cố hồ sơ pháp lý theo quy định.
- Giao UBND các xã, phường chậm nhất trong vòng 01 ngày sau ngày Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã thông qua phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, các xã, phường phải gửi Tờ trình đề nghị thu hồi đất các trường hợp ảnh hưởng giải phóng mặt bằng theo phương án cho Phòng Tài nguyên – Môi trường.
Trong vòng 03 ngày khi nhận được văn bản đề nghị của BQLDA thị xã, Phòng Tài nguyên – Môi trường phải thẩm định và trình UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
 

Tác giả bài viết: TTN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây