Thị xã An Nhơn

https://annhon.binhdinh.gov.vn

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp trực báo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã ngày 12/3/2022

Ngày 12/3/2022, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng đã chủ trì cuộc họp trực báo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo BQLDA thị xã báo cáo tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã, nghe ý kiến của Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư và các đại biểu tham dự họp, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng có ý kiến kết luận như sau:
1. Dự án Khu dân cư đường Lê Hồng Phong nối dài về phía Đông (giai đoạn 2)
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND phường Bình Định tổ chức làm việc cụ thể bằng văn bản đối với các hộ dân bị ảnh hưởng tại vị trí mở đường DS5 (đoạn kết nối đường DS5 và đường Mai Dương), báo cáo lãnh đạo UBND thị xã xem xét, chỉ đạo thực hiện.
- Giao BQLDA thị xã tham mưu, đề xuất UBND thị xã xem xét giải tỏa trắng các hộ dân phía Đông (sau) Tượng đài liệt sỹ thị xã để chỉnh trang, tạo cảnh quan cho đô thị. Đồng thời đề xuất cập nhật phần diện tích này vào dự án để chỉnh trang, tính toán bổ sung kinh phí thực hiện, đảm bảo không làm tăng giá trị đầu tư đã được phê duyệt.
Giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với BQLDA thị xã tham mưu đề xuất điều chỉnh quy hoạch cục bộ tại vị trí này vào ranh dự án để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
2. Dự án Khu dân cư dọc hai bên đường liên phường Bình Định – Nhơn Hưng
- Giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, làm việc với Nhà đầu tư, UBND phường Bình Định và các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại nút giao thông với đường Ngô Gia Tự (Hợp tác xã cơ khí cũ), đảm bảo mỹ quan đô thị.
- Giao BQLDA thị xã tập trung công tác giải phóng mặt bằng trục đường chính kết nối với Thị đội để tạo tính kết nối giao thông.
3. Công trình Nâng cấp đường Đê bao giai đoạn 2
- Giao UBND phường Nhơn Hưng phối hợp với BQLDA thị xã tổ chức làm việc cụ thể bằng văn bản đối với 05 hộ còn lại (Nguyễn Thị Lời, Nguyễn Tùng, Hồ Sĩ Thuật, Bùi Ngọc Ái, Bùi Ngọc Phúc). Báo cáo lãnh đạo UBND thị xã được biết để chỉ đạo.
- Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường tham mưu UBND thị xã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 02 hộ Bùi Ngọc Ái và Bùi Ngọc Phúc, trình UBND thị xã xem xét vào ngày 14/3/2022.
4. Dự án Khu dân cư đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía Đông (giai đoạn 1: Thi công đường trục chính)
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với Phòng Quản lý đô thị tham mưu, đề xuất UBND thị xã điều chỉnh quy hoạch đất tái định cư cho phù hợp để có cơ sở bàn giao đất tái định cư cho hộ Bùi Trác Luân.
- Giao UBND phường Nhơn Hưng tiếp tục phối hợp với BQLDA thị xã tổ chức làm việc, vận động thường xuyên, liên tục đối với 03 hộ Nguyễn Tiến Sĩ, Phạm Thị Bốn và Thái Thị Như Thoa chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật đối với 03 hộ nêu trên.
5. Dự án Tuyến giao thông hai bên kè từ cầu Trường Thi đến đập Thạnh Hòa
Đề nghị Hội đồng thẩm định giá đất thị xã khẩn trương chỉ đạo Tổ công tác đẩy nhanh việc lập giá bồi thường giải phóng mặt bằng đối với nhà và đất ở thuộc đường Võ Xán, trình UBND thị xã phê duyệt để có cở sở chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo.
6. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (Đường liên phường): Đoạn từ Thị Đội đến giáp Khu dân cư Cẩm Văn
- Giao UBND phường Nhơn Hưng khẩn trương xác minh nguồn gốc đất đai đối với các trường hợp còn lại.
- Đề nghị Hội đồng thẩm định giá đất thị xã khẩn trương chỉ đạo Tổ công tác đẩy nhanh việc lập giá bồi thường giải phóng mặt bằng đối với nhà và đất ở thuộc thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án, trình UBND thị xã phê duyệt để có cở sở chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo.
7. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (Đường liên phường): Đoạn từ KDC N4A (Nhơn Hưng) đến xã Nhơn Hậu (Cổng làng nghề Bún Ngãi Chánh)
Giao BQLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 18/3/2022.
8. Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT.636 (đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã 4 giao nhau với đường Tây tỉnh)
- Giao UBND xã Nhơn Khánh tiếp tục thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại Thông báo kết luận số 178/TB-UBND ngày 23/02/2022; xác minh lại mốc giới đất hợp pháp của các hộ dân; phát huy vai trò cán bộ đảng viên, làm việc vận động các đảng viên phải gương mẫu trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của Nhà nước.
- Giao UBND phường Nhơn Hưng tiếp tục phối hợp với Tổ công tác tổ chức vận động thường xuyên các hộ vướng mắc còn lại chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng, xã Nhơn Phúc và xã Nhơn Khánh tiếp tục chi trả tiền cho các hộ dân đã chấp thuận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
9. Dự án Khu dân cư Đông Bàn Thành 2, phường Đập Đá
Giao BQLDA thị xã lập phương án tái định cư, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 18/3/2022.
10. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối các điểm di tích văn hóa, lịch sử phường Nhơn Thành
- Giao UBND phường Nhơn Thành tổ chức vận động thường xuyên các hộ vướng mắc còn lại chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đồng thời yêu cầu các hộ dân tự giác tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… để bàn giao mặt bằng cho Nhà nước theo đúng quy định.
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND phường Nhơn Thành tiếp tục chi trả tiền cho các hộ dân đã chấp thuận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời đề xuất UBND thị xã cho chủ trương điều chỉnh tim tuyến đường, đảm bảo thẳng tuyến và đưa 02 hộ Nguyễn Văn An và Huỳnh Ngọc Xoài ra khỏi ranh giới bồi thường giải phóng mặt bằng (do phần ảnh hưởng giải phóng mặt bằng rất ít và tạo đường cong).
11. Đối với các công trình, dự án: Tuyến đường từ Khu Tái định cư Quốc lộ 19, Huỳnh Kim đi An Lộc, phường Nhơn Hòa; Mỏ đất Hòn Chà, Nhơn Hòa; Khu dân cư tiếp giáp với KDC N4A nối dài về phía Tây, phường Nhơn Hưng; Khu dân cư phía Tây đường liên phường Bình Định đi Nhơn Hưng; Tuyến đường N4, khu vực Hòa Cư, phường Nhơn Hưng
- Giao BQLDA thị xã đẩy nhanh công tác kiểm kê.
- Giao UBND các phường Bình Định, Nhơn Hòa và Nhơn Hưng chủ động công tác xác minh nguồn gốc đất đai để đẩy nhanh thực hiện các bước tiếp theo.
12. Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT. 631 (đoạn từ ngã 3 Bàu Sáo, phường Nhơn Hưng đến chợ Quán Mới, xã Nhơn Hạnh)
- Giao UBND các xã Nhơn An, Nhơn Phong và Nhơn Hạnh tiếp tục vận động các hộ dân tự giác tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… để bàn giao mặt bằng cho Nhà nước theo đúng quy định.
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND với các xã, phường Nhơn Hưng, Nhơn An, Nhơn Phong và Nhơn Hạnh tiếp tục chi trả tiền cho các hộ dân đã chấp thuận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Yêu cầu UBND xã Nhơn An khẩn trương xác minh lại các trường hợp đã xác minh nguồn gốc đất đai sai để kịp thời điều chỉnh theo đúng quy định.
BQLDA thị xã lập phương án điều chỉnh phù hợp theo nội dung xác minh của UBND xã Nhơn An.
13. Dự án Tuyến đường trục Đông - Tây: Đoạn từ Bến xe mới thị xã đến cầu Mương Đôi
- Đề nghị Hội đồng thẩm định giá đất thị xã khẩn trương chỉ đạo Tổ công tác đẩy nhanh việc lập giá bồi thường giải phóng mặt bằng đối với đất ở, trình UBND thị xã phê duyệt để có cở sở chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo.
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – Môi trường, UBND xã Nhơn Phong và các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, đề xuất vị trí quy hoạch đất tái định cư để phục vụ dự án.
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND với các xã Nhơn An và Nhơn Phong chi trả tiền cho các hộ dân chấp thuận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt.
14. Công trình Kè Thuận Thái, xã Nhơn An (giai đoạn 2)
Đề nghị Hội đồng thẩm định giá đất thị xã khẩn trương chỉ đạo Tổ công tác đẩy nhanh việc lập giá bồi thường giải phóng mặt bằng đối với đất ở, trình UBND thị xã phê duyệt để có cở sở chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo.
15. Dự án Khu dân cư đường đường trục chính N4A nối dài về phía đông (giai đoạn 1: Thi công trục đường chính)
Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND xã Nhơn An tổ chức làm việc, vận động các hộ tái định cư tại chỗ tiến hành bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
16. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông kết nối đường trục khu kinh tế với ĐT.631 (đoạn đường trục khu kinh tế đến cây xăng Cẩm Vy, xã Nhơn Hạnh)
Giao BQLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 18/3/2022.
17. Dự án Tuyến đường liên huyện Phù Cát – An Nhơn
Giao BQLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng phần đất nông nghiệp, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 18/3/2022.
18. Dự án Tuyến đường từ ĐT.636 (Nhơn Khánh) kết nối với đường ĐH.35 Tân Dân - Bình Thạnh (Nhơn Hậu) và theo đường ĐH.35 đến đường Trường Chinh (Nhơn Hưng)
- Đề nghị Hội đồng thẩm định giá đất thị xã khẩn trương chỉ đạo Tổ công tác đẩy nhanh việc lập giá bồi thường giải phóng mặt bằng đối với đất ở, trình UBND thị xã phê duyệt để có cở sở chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo.
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tập trung hoàn thành sớm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với vị trí cầu vượt lũ sông Kôn và tuyến đường đầu vào để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tổ chức thi công dự án.
19. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Hậu – Nhơn Khánh (đoạn từ đường ĐH.34, xã Nhơn Hậu kết nối với đường ĐT.636, xã Nhơn Khánh)
Giao BQLDA thị xã hoàn thành công tác kiểm kê chậm nhất đến ngày 30/3/2022.
20. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 1: Đoạn từ ĐT.636 đến Tân Dân - Bình Thạnh
Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND xã Nhơn Khánh khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng để tạm giao đất tái định cư cho bà Đinh Thị Gái theo đúng quy định trước ngày 18/3/2022; đồng thời tổ chức vận động hộ Đinh Thị Gái bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để tổ chức thi công dự án.
21. Cụm công nghiệp Đồi Hỏa Sơn
Giao BQLDA thị xã phối hợp với Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Nhà đầu tư và UBND xã Nhơn Mỹ kiểm tra, đề xuất có thể đưa phần đất (trong dải hành lang cây xanh cách ly của Cụm công nghiệp) của bà Huỳnh Thị Phượng xin tạm tồn tại ra khỏi ranh quy hoạch Cụm công nghiệp được hay không; đồng thời tiếp tục công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn lại.
22. Dự án Trông cây ăn quả công nghệ cao xã Nhơn Mỹ
Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND xã Nhơn Mỹ tổ chức làm việc cụ thể bằng văn bản đối với hộ Nguyễn Văn Chi, báo cáo lãnh đạo UBND thị xã xem xét, chỉ đạo.
23. Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 19B
- Giao UBND xã Nhơn Mỹ khẩn trương xác minh nguồn gốc đất đai đối với 04 hộ Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Hữu Phước và Nguyễn Thị Vàng. Đồng thời tiếp tục vận động bằng văn bản cụ thể đối với hộ Nguyễn Dần.
- Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường tham mưu UBND thị xã xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ Nguyễn Dần.
- Giao BQLDA thị xã tham mưu UBND thị xã báo cáo trường hợp của hộ Trần Minh Quang cho tỉnh được biết.
24. Công trình Cầu Thị Lựa (cầu mới)
- Giao UBND xã Nhơn Hậu khẩn trương xác minh nguồn gốc sử dụng đất của 02 hộ bị ảnh hưởng.
- Giao BQLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp ở xã Nhơn Hậu đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
25. Công trình Cầu Phụ Ngọc (cũ)
Đề nghị Hội đồng thẩm định giá đất thị xã khẩn trương chỉ đạo Tổ công tác đẩy nhanh việc lập giá bồi thường giải phóng mặt bằng đối với đất ở, trình UBND thị xã phê duyệt để có cở sở chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo.
26. Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt
Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND xã Nhơn Thọ tổ chức làm việc cụ thể bằng văn bản đối với 02 hộ Nguyễn Thế Nhật và Nguyễn Văn Vẹn, củng cố hồ sơ và thực hiện các bước tiếp theo.
27. Dự án Khu Công nghiệp Nhơn Hòa giai đoạn 2
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với Phòng Tài nguyên – Môi trường và UBND xã Nhơn Thọ tổ chức làm việc cụ thể bằng văn bản đối với 02 hộ Lê Thanh Hải và Võ Ngọc Hân, báo cáo kết quả làm việc cho lãnh đạo UBND thị xã trước ngày 16/3/2022.
- Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường tham mưu UBND thị xã xây dựng kế hoạch bảo vệ thi công, cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định.
28. Công trình Mỏ đất núi Chà Rây phục vụ các dự án của tỉnh
Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND xã Nhơn Lộc khẩn trương chi trả tiền giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho các đơn vị liên quan.
29. Công trình Mỏ đất núi Chà Rây phục vụ các dự án của thị xã
- Giao BQLDA thị xã tiếp tục phối hợp với UBND xã Nhơn Tân và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Đối với hộ Bạch Ngọc Duy đề nghị thu hồi hết 02 khu đất 3,5ha và 1,5ha còn lại do giải phóng mặt bằng bị chia cắt: Giao BQLDA thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất UBND thị xã chỉ thu hồi phần đất 1,5ha.
30. Dự án Cơ sở chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm Minh Dư, xã Nhơn Tân
Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với 09 hộ còn lại theo đúng quy định pháp luật (Bùi Thái Quân, Bùi Thị Chỉnh, Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Thành Nghiệp, Nguyễn Thanh Tùng, Bùi Lai, Nguyễn Xuân Hùng, Trần Văn Cảnh, Nguyễn Thị Hơn).
31. Dự án Thao trường huấn luyện lực lượng vũ trang thị xã
- Giao UBND xã Nhơn Tân tổ chức làm việc bằng văn bản cụ thể để củng cố hồ sơ đối với 02 hộ Nguyễn Hồng Sơn và Lê Trần Sương.
- Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường tham mưu UBND thị xã quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 02 hộ nêu trên, trình UBND thị xã xem xét vào ngày 14/3/2022.
32. Các nhiệm vụ chung
- Giao các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã tại Thông báo kết luận số 27/TB-UBND ngày 10/02/2022 đối với các nhiệm vụ chưa hoàn thành.
- Giao BQLDA thị xã tiếp tục chủ trì, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất UBND thị xã xem xét, giải quyết; khẩn trương lập thủ tục đề nghị giao đất đối với các công trình đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định để đảm bảo chỉ tiêu thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021; yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những vị trí hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao Phòng Tài nguyên - Môi trường khẩn trương thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời phối hợp với BQLDA thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã lập đầy đủ các hồ sơ thủ tục đề nghị giao đất đối với các công trình, dự án đã hoàn thành kế hoạch sử dụng đất năm 2021.
- UBND các xã, phường yêu cầu các hộ dân đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khẩn trương tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng quy định; tiếp tục tăng cường công tác tổ chức vận động các hộ dân (có biên bản vận động cụ thể) để tạo sự chấp thuận chủ trương của nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đồng thời củng cố hồ sơ pháp lý theo quy định.
Giao UBND các xã, phường chậm nhất trong vòng 01 ngày sau ngày Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã thông qua phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, các xã, phường phải gửi tờ trình đề nghị thu hồi đất các trường hợp ảnh hưởng giải phóng mặt bằng theo phương án cho Phòng Tài nguyên – Môi trường.
Trong vòng 03 ngày khi nhận được văn bản đề nghị của BQLDA thị xã, Phòng Tài nguyên – Môi trường phải thẩm định và trình UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
 

Tác giả bài viết: TTN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây