Thị xã An Nhơn

https://annhon.binhdinh.gov.vn

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp trực báo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã ngày 10/02/2022

Ngày 10/02/2022, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng đã chủ trì cuộc họp trực báo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo BQLDA thị xã báo cáo tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã, nghe ý kiến của Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư và các đại biểu tham dự họp, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng có ý kiến kết luận như sau:
1. Dự án Khu dân cư đường Lê Hồng Phong nối dài phía Đông
- Giao UBND phường Bình Định phối hợp với Tổ công tác tổ chức vận động thường xuyên các hộ Lý Thị Kim Cúc và Nguyễn Thị Thúy chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao BQLDA thị xã yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành công trình theo kế hoạch đề ra; đồng thời hỗ trợ nhân lực, máy móc để tháo gỡ nhà của hộ Võ Thị Lãnh.
2. Công trình Nâng cấp đường Đê bao giai đoạn 1
Giao UBND phường Bình Định thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động hộ Nguyễn Tiến Dũng chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời giao Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên – Môi trường, BQLDA thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp rà soát, củng cố hồ sơ để đảm bảo đủ điều kiện tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định hiện hành.
3. Dự án Khu dân cư dọc hai bên đường liên phường Bình Định – Nhơn Hưng
Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND phường Bình Định tập trung thực hiện để hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án; trước mắt, tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng tại các nút giao thông giao nhau với đường Ngô Gia Tự và đường Trần Phú để tạo tính kết nối giao thông cho dự án.
4. Công trình Nâng cấp đường Đê bao giai đoạn 2
- Giao UBND phường Nhơn Hưng phối hợp với BQLDA thị xã tổ chức làm việc, vận động thường xuyên, liên tục đối với 06 hộ còn lại chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Báo cáo lãnh đạo UBND thị xã được biết để chỉ đạo.
- Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, củng cố hồ sơ, tham mưu UBND thị xã lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục để tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với 06 hộ còn lại nêu trên nếu như các hộ vẫn không chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
5. Công trình Đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía Đông
- Giao UBND phường Nhơn Hưng phối hợp với BQLDA thị xã tổ chức làm việc, vận động thường xuyên, liên tục đối với 06 hộ còn lại chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Báo cáo lãnh đạo UBND thị xã được biết để chỉ đạo.
- Giao BQLDA thị xã:
+ Lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện và phương án tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 17/02/2022. Đồng thời tập trung triển khai đầu tư xây dựng Khu tái định cư để bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định.
+ Phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng khẩn trương chi trả tiền cho hộ Thái Doãn Chương.
6. Dự án Tuyến giao thông hai bên kè từ cầu Trường Thi đến đập Thạnh Hòa
Giao BQLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng phần đất nông nghiệp phường Bình Định, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 17/02/2022.
7. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (Đường liên phường): Đoạn từ Thị Đội đến giáp Khu dân cư Cẩm Văn
Giao BQLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng phần đất nông nghiệp, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 17/02/2022.
8. Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (Đường liên phường): Đoạn từ KDC N4A (Nhơn Hưng) đến xã Nhơn Hậu (Cổng làng nghề Bún Ngãi Chánh)
Giao BQLDA thị xã khẩn trương phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng và xã Nhơn Hậu sớm triển khai việc kiểm kê khối lượng bồi thường giải phóng mặt bằng, trước hết tập trung kiểm kê đất nông nghiệp để có cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
9. Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT.636 (đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã 4 giao nhau với đường Tây tỉnh)
- Giao UBND xã Nhơn Khánh tiếp tục phối hợp với Tổ công tác tổ chức vận động thường xuyên các hộ vướng mắc còn lại chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời phối hợp với BQLDA thị xã chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo như phương án đã được phê duyệt.
- Giao UBND xã Nhơn Hưng tiếp tục phối hợp với Tổ công tác tổ chức vận động thường xuyên các hộ vướng mắc còn lại chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng, xã Nhơn Phúc và xã Nhơn Khánh tiếp tục chi trả tiền cho các hộ dân đã chấp thuận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
10. Khu dân cư Đông Bàn Thành 2, phường Đập Đá
Giao BQLDA thị xã lập phương án tái định cư, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 17/02/2022.
11. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối các điểm di tích văn hóa, lịch sử phường Nhơn Thành
- Giao UBND phường Nhơn Thành tổ chức vận động thường xuyên, yêu cầu các hộ dân tự giác tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… để bàn giao mặt bằng cho Nhà nước theo đúng quy định.
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND phường Nhơn Thành tiếp tục chi trả tiền cho các hộ dân đã chấp thuận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
12. Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT. 631 (đoạn từ ngã 3 Bàu Sáo, phường Nhơn Hưng đến chợ Quán Mới, xã Nhơn Hạnh)
- Giao UBND xã Nhơn Phong tiếp tục vận động các hộ dân tự giác tháo gỡ công trình, vật kiến trúc hoàn thành trong tuần đến… để bàn giao mặt bằng cho Nhà nước theo đúng quy định.
- Giao UBND xã Nhơn An báo cáo lại UBND thị xã kết quả xác minh nguồn gốc sử dụng đất đối với các hộ đã xác minh sai để kịp thời chỉ đạo điều chỉnh cho đúng quy định hiện hành; hoàn thành trước ngày 15/02/2022.
- Giao UBND xã Nhơn Hạnh tiếp tục vận động các hộ dân tự giác tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… để bàn giao mặt bằng cho Nhà nước theo đúng quy định.
- Giao BQLDA thị xã:
+ Phối hợp với UBND với các xã, phường Nhơn Hưng, Nhơn An, Nhơn Phong và Nhơn Hạnh tiếp tục chi trả tiền cho các hộ dân đã chấp thuận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
+ Tiến hành làm việc với ngành điện để triển khai đồng bộ việc di dời các trụ điện với việc tháo gỡ các công trình, nhà cửa trước Chợ Rượu, hoàn thành trước ngày 12/02/2022.
+ Phối hợp với UBND xã Nhơn An tiến hành làm việc với ngành điện để xác nhận việc bồi thường giải phóng mặt bằng đối với hộ Nguyễn Văn Hoài bị ảnh hưởng dự án đường điện trước đây.
13. Tuyến đường trục Đông - Tây: Đoạn từ Bến xe mới thị xã đến cầu Mương Đôi
Giao UBND các xã Nhơn An và Nhơn Phong khẩn trương lập hồ sơ đề nghị thu hồi đất để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
14. Kè Thuận Thái, xã Nhơn An (giai đoạn 2)
Giao UBND xã Nhơn An khẩn trương lập hồ sơ đề nghị thu hồi đất để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo. Đồng thời lập tờ trình đề nghị thu hồi đất đối với diện tích đất còn lại của các thửa đất không thể sản xuất, canh tác.
15. Công trình Đường N4A nối dài về phía Đông
- Giao BQLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn lại đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 17/02/2022. Đồng thời tập trung triển khai đầu tư xây dựng Khu tái định cư để bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định.
- Giao UBND xã Nhơn An tập trung vận động các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng tại các vị trí xây dựng cầu trên tuyến đường và phần đường lưu thông để thi công cầu sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để tiến hành tổ chức thi công.
16. Dự án tuyến đường liên huyện Phù Cát – An Nhơn
Giao BQLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng phần đất nông nghiệp, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 17/02/2022.
17. Tuyến đường từ ĐT.636 (Nhơn Khánh) kết nối với đường ĐH.35 Tân Dân - Bình Thạnh (Nhơn Hậu) và theo đường ĐH.35 đến đường Trường Chinh (Nhơn Hưng)
Giao BQLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng phần đất nông nghiệp xã Nhơn Hậu và xã Nhơn Khánh, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua. Đồng thời tập trung hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc xã Nhơn Khánh để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 16/02/2022.
18. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 1: Đoạn từ ĐT.636 đến Tân Dân - Bình Thạnh
- Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường chủ trì, phối hợp với BQLDA thị xã, Thanh tra thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát hồ sơ, tham mưu UBND thị xã ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 02 hộ Phan Văn Đức, Phan Văn Kiệt theo đúng quy định.
- Giao UBND xã Nhơn Khánh lập đầy đủ các hồ sơ, thủ tục đề nghị bồi thường về phần đất dự kiến tái định cư cho bà Đinh Thị Gái theo đúng quy định; đồng thời tổ chức vận động hộ Đinh Thị Gái bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để tổ chức thi công dự án.
19. Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 19B
Giao BQLDA thị xã khẩn trương sử dụng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng đã được Sở Giao thông vận tải tỉnh cấp để chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân còn lại theo đúng quy định.
20. Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt
- Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường tham mưu UBND thị xã có văn bản trình tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư của Công ty TNHH Tấn Phát thuê đất để tập kết quặng Titan từ năm 2012 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện.
- Giao BQLDA phối hợp với UBND xã Nhơn Thọ tổ chức vận động 02 hộ Nguyễn Thế Nhật và Nguyễn Văn Vẹn chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
21. Dự án Khu Công nghiệp Nhơn Hòa giai đoạn 2
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức làm việc, trả lời dứt điểm về các kiến nghị của hộ Lê Thanh Hải và hộ Võ Ngọc Hân.
- Trường hợp 02 hộ trên vẫn không chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường phối hợp với Thanh tra thị xã và các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đủ điều kiện tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định hiện hành.
22. Dự án Thao trường huấn luyện lực lượng vũ trang thị xã
Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND xã Nhơn Tân khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo phương án đã được phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài nguyên – Môi trường lập hồ sơ đề nghị tỉnh giao đất theo đúng quy định hiện hành.
23. Dự án Cơ sở chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm Minh Dư, xã Nhơn Tân
Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND xã Nhơn Tân, Nhà đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xử lý các tồn tại còn vướng mắc, hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án.
24. Khu dân cư Hòa Cư, phường Nhơn Hưng
Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng và các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành làm việc, vận động 02 hộ Mai Thị Thu và Nguyễn Ngọc Châu, đề xuất UBND thị xã giải quyết để hoàn thành dứt điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng công trình này.
25. Công trình Kè sông Gò Chàm khu vực Tiên Hòa, phường Nhơn Hưng
Giao UBND phường Nhơn Hưng kiểm tra, rà soát hồ sơ sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Chấn Nguyên (xưởng nước mắm Đức Viên), báo cáo lãnh đạo UBND thị xã xem xét, chỉ đạo xử lý. (UBND đã chỉ đạo tại kỳ trực báo giải phóng mặt bằng ngày 15/01/2022 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành)
26. Cụm công nghiệp Đồi Hỏa Sơn
Giao UBND xã Nhơn Mỹ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành chủ trương của Nhà nước về bồi thường giải phóng mặt bằng.
27. Các nhiệm vụ chung
- Giao các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã tại Thông báo kết luận số 06/TB-UBND ngày 17/01/2022 đối với các nhiệm vụ chưa hoàn thành.
- Giao BQLDA thị xã tiếp tục chủ trì, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất UBND thị xã xem xét, giải quyết; khẩn trương lập thủ tục đề nghị giao đất đối với các công trình đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định để đảm bảo chỉ tiêu thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021; yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những vị trí hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao Phòng Tài nguyên - Môi trường khẩn trương thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời phối hợp với BQLDA thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã lập đầy đủ các hồ sơ thủ tục đề nghị giao đất đối với các công trình, dự án đã hoàn thành kế hoạch sử dụng đất năm 2021.
- UBND các xã, phường yêu cầu các hộ dân đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khẩn trương tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng quy định; tiếp tục tăng cường công tác tổ chức vận động các hộ dân (có biên bản vận động cụ thể) để tạo sự chấp thuận chủ trương của nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đồng thời củng cố hồ sơ pháp lý theo quy định.
Giao UBND các xã, phường chậm nhất trong vòng 01 ngày sau ngày Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã thông qua phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, các xã, phường phải gửi tờ trình đề nghị thu hồi đất các trường hợp ảnh hưởng giải phóng mặt bằng theo phương án cho Phòng Tài nguyên – Môi trường.
Trong vòng 03 ngày khi nhận được văn bản đề nghị của BQLDA thị xã, Phòng Tài nguyên – Môi trường phải thẩm định và trình UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
 

Tác giả bài viết: TTN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây