Thị xã An Nhơn

https://annhon.binhdinh.gov.vn

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp trực báo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã ngày 09/4/2022

Ngày 09/4/2022, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng đã chủ trì cuộc họp trực báo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo BQLDA thị xã báo cáo tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã, nghe ý kiến của Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư và các đại biểu tham dự họp, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng có ý kiến kết luận như sau:
1. Dự án Khu dân cư đường Lê Hồng Phong nối dài về phía Đông
Giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với BQLDA thị xã tham mưu UBND thị xã điều chỉnh quy hoạch cục bộ chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực tiếp giáp phía đông Nhà tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng thị xã và phía sau Tượng đài liệt sỹ thị xã để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
2. Công trình Nhà làm việc Thị ủy An Nhơn - HM: Xây dựng mới nhà lưu trữ và sửa chữa các hạng mục phụ trợ
- Giao UBND phường Bình Định khẩn trương hoàn thành công tác xác minh nguồn gốc đất đai đối với các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng trước ngày 20/4/2022.
- Giao BQLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với diện tích không ảnh hưởng đất ở và vật kiến trúc của các hộ dân liền kề, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 15/4/2022, để kịp thời bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Nhà lưu trữ Thị ủy.
3. Công trình Nâng cấp đường Đê bao giai đoạn 2
Giao UBND phường Nhơn Hưng khẩn trương yêu cầu đơn vị thi công tập trung tổ chức san lấp mặt bằng các lô đất tái định cư thuộc Điểm dân cư Hòa Cư để bàn giao mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng được tái định cư.
4. Dự án Khu dân cư đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía Đông (giai đoạn 1: Thi công đường trục chính)
Giao UBND phường Nhơn Hưng phối hợp với BQLDA thị xã tiếp tục làm việc, vận động đối với 03 hộ Nguyễn Tiến Sĩ, Phạm Thị Bốn và Thái Thị Như Thoa chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
5. Dự án Tuyến giao thông hai bên kè từ cầu Trường Thi đến đập Thạnh Hòa
Giao BQLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp ảnh hưởng đất ở đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 15/4/2022. Đồng thời đề xuất phương án tái định cư để Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, cho ý kiến thực hiện.
6. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (Đường liên phường): Đoạn từ Thị Đội đến giáp Khu dân cư Cẩm Văn
Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt, đảm bảo đủ điều kiện bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 15/4/2022.
7. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (Đường liên phường): Đoạn từ KDC N4A (Nhơn Hưng) đến xã Nhơn Hậu (Cổng làng nghề Bún Ngãi Chánh)
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt, đảm bảo đủ điều kiện bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 15/4/2022.
- Giao BQLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện tiếp theo, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 15/4/2022.
8. Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT.636 (đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã 4 giao nhau với đường Tây tỉnh)
- Giao UBND xã Nhơn Khánh thành lập Tổ xác minh nguồn gốc đất đai.
- Giao BQLDA thị xã:
+ Phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng, xã Nhơn Phúc và xã Nhơn Khánh tiếp tục chi trả tiền cho các hộ dân đã chấp thuận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
+ Rà soát hồ sơ có liên quan đến việc mở rộng lộ giới tuyến đường ĐT.636 đoạn qua xã Nhơn Khánh vào thời điểm năm 2003 để có cơ sở thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
+ Yêu cầu đơn vị tư vấn khẩn trương đo đạc lại ranh giới đối với 05 hộ ở phường Nhơn Hưng và xác định mốc lộ giới để hộ ông Phạm Văn Tú tiến hành tháo gỡ trước ngày 15/4/2022.
- Giao UBND phường Nhơn Hưng, xã Nhơn Khánh và xã Nhơn Phúc tiếp tục phối hợp với Tổ công tác tổ chức vận động thường xuyên các hộ vướng mắc còn lại chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
9. Dự án Khu dân cư Đông Bàn Thành 2, phường Đập Đá
- Giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với BQLDA thị xã tham mưu UBND thị xã phê duyệt phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực tái định cư theo đúng quy định để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt.
10. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối các điểm di tích văn hóa, lịch sử phường Nhơn Thành
Giao UBND phường Nhơn Thành tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức vận động thường xuyên hộ Huỳnh Văn Thoa chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đồng thời yêu cầu các hộ dân tự giác tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… để bàn giao mặt bằng cho Nhà nước theo đúng quy định trước ngày 15/4/2022.
11. Công trình Tuyến đường từ Khu Tái định cư Quốc lộ 19, Huỳnh Kim đi An Lộc, phường Nhơn Hòa
Giao BQLDA thị xã khẩn trương bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đối với những vị trí đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trước ngày 20/4/2022.
12. Mỏ đất Hòn Chà, Nhơn Hòa
Giao UBND phường Nhơn Hòa khẩn trương xác minh lại nguồn gốc sử dụng đất đối với hộ Hà Thanh Túy; đồng thời tiếp tục phối hợp vận động hộ chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
13. Khu dân cư tiếp giáp với KDC N4A nối dài về phía Tây, phường Nhơn Hưng
Giao BQLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 15/4/2022.
14. Đối với các công trình, dự án: Khu dân cư phía Tây đường liên phường Bình Định đi Nhơn Hưng; Tuyến đường N4, khu vực Hòa Cư, phường Nhơn Hưng
- Giao BQLDA thị xã đẩy nhanh công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
- Giao UBND các phường Bình Định, Nhơn Hưng, Nhơn Hậu và Nhơn Khánh chủ động công tác xác minh nguồn gốc đất đai để đẩy nhanh thực hiện các bước tiếp theo.
15. Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT. 631 (đoạn từ ngã 3 Bàu Sáo, phường Nhơn Hưng đến chợ Quán Mới, xã Nhơn Hạnh)
- Giao UBND các xã Nhơn An, Nhơn Phong và Nhơn Hạnh tiếp tục vận động các hộ dân tự giác tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… để bàn giao mặt bằng cho Nhà nước theo đúng quy định (nhất là các hộ ở khu vực tràn Bàu Sáo, xã Nhơn An).
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND với các xã, phường Nhơn Hưng, Nhơn An, Nhơn Phong và Nhơn Hạnh tiếp tục chi trả tiền cho các hộ dân đã chấp thuận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
16. Dự án Tuyến đường trục Đông - Tây: Đoạn từ Bến xe mới thị xã đến cầu Mương Đôi
Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND với các xã Nhơn An chi trả tiền cho các hộ dân chấp thuận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt trước ngày 15/4/2022.
17. Công trình Kè Thuận Thái, xã Nhơn An (giai đoạn 2)
Giao BQLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đất ở đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 15/4/2022.
18. Dự án Khu dân cư đường đường trục chính N4A nối dài về phía đông (giai đoạn 1: Thi công trục đường chính)
Giao UBND xã Nhơn An tăng cường công tác vận động đối với các hộ không thuộc diện tái định cư hoặc tái định cư tại chỗ nhận tiền bồi thường, tháo gỡ cây cối, vật kiến trúc và tiến hành bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
19. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông kết nối đường trục khu kinh tế với ĐT.631 (đoạn đường trục khu kinh tế đến cây xăng Cẩm Vy, xã Nhơn Hạnh)
Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND xã Nhơn Hạnh khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ bị ảnh hưởng đợt 1 theo phương án đã được phê duyệt, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 20/4/2022.
20. Dự án Tuyến đường liên huyện Phù Cát – An Nhơn
Giao UBND xã Nhơn Phong phối hợp với BQLDA thị xã đề xuất bố trí đất tái định cư cho 01 hộ bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng.
21. Dự án Tuyến đường từ ĐT.636 (Nhơn Khánh) kết nối với đường ĐH.35 Tân Dân - Bình Thạnh (Nhơn Hậu) và theo đường ĐH.35 đến đường Trường Chinh (Nhơn Hưng)
- Giao UBND xã Nhơn Hậu khẩn trương xác minh nguồn gốc sử dụng đất ở đối với các trường hợp còn lại, hoàn thành dứt điểm trước ngày 12/4/2022.
- Giao BQLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 15/4/2022. Đồng thời yêu cầu đơn vị thi công tổ chức triển khai thi công đối với những vị trí đã bàn giao mặt bằng trước ngày 15/4/2022.
22. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Hậu – Nhơn Khánh (đoạn từ đường ĐH.34, xã Nhơn Hậu kết nối với đường ĐT.636, xã Nhơn Khánh)
Giao UBND xã Nhơn Khánh đề xuất vị trí tái định cư và vận động đối với 02 hộ còn lại chấp hành chủ trương Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
23. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 1: Đoạn từ ĐT.636 đến Tân Dân - Bình Thạnh
- Giao UBND xã Nhơn Khánh tiếp tục vận động đối với hộ Đinh Thị Gái, lập biên bản củng cố hồ sơ.
- Giao BQLDA nghiên cứu và phối hợp với Phòng Tài nguyên – Môi trường tham mưu, đề xuất UBND thị xã quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Đinh Thị Gái trước ngày 20/4/2022.
24. Cụm công nghiệp Đồi Hỏa Sơn
Giao BQLDA thị xã tiếp tục kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn lại.
25. Công trình Cầu Thị Lựa (cầu mới)
Giao BQLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp ở xã Nhơn Hậu đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 15/4/2022.
26. Công trình Cầu Phụ Ngọc (cũ)
- Giao UBND xã Nhơn Phúc và xã Nhơn Khánh khẩn trương xác minh nguồn gốc sử dụng đất của các hộ bị ảnh hưởng để BQLDA thị xã có cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Đề nghị Hội đồng thẩm định giá đất thị xã khẩn trương chỉ đạo Tổ công tác đẩy nhanh việc lập giá bồi thường giải phóng mặt bằng đối với đất ở, trình UBND thị xã phê duyệt để có cở sở chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo.
- Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch khẩn trương đẩy nhanh việc thanh lý cầu cũ.
27. Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt
- Giao BQLDA thị xã yêu cầu đơn vị trích đo khẩn trương xuất hồ sơ trình thẩm định đối với phần đất bị ảnh hưởng của hộ Nguyễn Thế Nhật để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
- Giao UBND xã Nhơn Thọ phối hợp với BQLDA thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hộ Nguyễn Văn Vẹn chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao Phòng Quản lý đô thị làm việc với Nhà đầu tư để xem xét, đánh giá về tiến độ, năng lực của Nhà đầu tư về việc triển khai thực hiện dự án. Báo cáo kết quả làm việc cho UBND thị xã xem xét, chỉ đạo.
28. Dự án Khu Công nghiệp Nhơn Hòa giai đoạn 2
- Giao Thanh tra thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã tổ chức đối thoại với hộ Võ Ngọc Hân theo đúng quy định.
- Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường hoàn thành kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất hộ Võ Ngọc Hân, trình UBND thị xã xem xét, cho chủ trương thực hiện.
29. Công trình Mỏ đất núi Chà Rây phục vụ các dự án của thị xã
Giao UBND xã Nhơn Tân phối hợp với BQLDA thị xã tiếp tục tổ chức làm việc, vận động hộ Bạch Ngọc Duy chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
30. Công trình Mỏ đất núi Chà Rây phục vụ các dự án của tỉnh
Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường tham mưu UBND thị xã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh về việc không thống nhất mở rộng diện tích khai thác Mỏ đất núi Chà Rây.
31. Dự án Cơ sở chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm Minh Dư, xã Nhơn Tân
Giao UBND xã Nhơn Tân xác lập hồ sơ đối với 9 hộ còn lại, trình UBND thị xã để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
32. Dự án Thao trường huấn luyện lực lượng vũ trang thị xã
Giao UBND xã Nhơn Tân rà soát, xác minh lại diện tích từng đất bị thu hồi giải phóng mặt bằng đối với 02 hộ Nguyễn Hồng Sơn và Lê Trần Sương trước ngày 15/4/2022 để BQLDA thị xã có cơ sở điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
33. Đối với các công trình, dự án đang chờ UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 nhưng đã được Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã thông qua phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, giao BQLDA thị xã khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trình phê duyệt phương án và tổ chức chi trả tiền bồi thường cho người dân để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công ngay. Công tác thu hồi đất… sẽ thực hiện sau ngày khi có quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của UBND tỉnh.
34. Các nhiệm vụ chung
- Giao các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã tại Thông báo kết luận số 665/TB-UBND ngày 06/4/2022 đối với các nhiệm vụ chưa hoàn thành.
- Giao BQLDA thị xã tiếp tục chủ trì, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất UBND thị xã xem xét, giải quyết; khẩn trương lập thủ tục đề nghị giao đất đối với các công trình đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định để đảm bảo chỉ tiêu thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và năm 2022; yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những vị trí hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao Phòng Tài nguyên - Môi trường khẩn trương thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời phối hợp với BQLDA thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã lập đầy đủ các hồ sơ thủ tục đề nghị giao đất đối với các công trình, dự án đã hoàn thành kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và năm 2022.
- UBND các xã, phường yêu cầu các hộ dân đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khẩn trương tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng quy định; tiếp tục tăng cường công tác tổ chức vận động các hộ dân (có biên bản vận động cụ thể) để tạo sự chấp thuận chủ trương của nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đồng thời củng cố hồ sơ pháp lý theo quy định.
Giao UBND các xã, phường chậm nhất trong vòng 01 ngày sau ngày Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã thông qua phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, các xã, phường phải gửi Tờ trình đề nghị thu hồi đất các trường hợp ảnh hưởng giải phóng mặt bằng theo phương án cho Phòng Tài nguyên – Môi trường.
Trong vòng 03 ngày khi nhận được văn bản đề nghị của BQLDA thị xã, Phòng Tài nguyên – Môi trường phải thẩm định và trình UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
Giao Văn phòng HĐND – UBND thị xã tổng hợp kết quả thực hiện, phối hợp với Phòng Nội vụ thị xã tham mưu việc nhận xét cán bộ, công chức  hàng tháng và xếp loại hàng quý.
 

Tác giả bài viết: TTN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây