Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp trực báo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã ngày 06/5/2022

Ngày 06/5/2022, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng đã chủ trì cuộc họp trực báo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo BQLDA thị xã báo cáo tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã, nghe ý kiến của các đại biểu tham dự họp, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng có ý kiến kết luận như sau:
1. Dự án Khu dân cư đường Lê Hồng Phong nối dài về phía Đông
- Giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với BQLDA thị xã khẩn trương trình UBND thị xã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực tiếp giáp Nhà tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng thị xã và phía sau Tượng đài liệt sỹ thị xã để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
- Giao BQLDA thị xã tiếp tục thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng để mở rộng, chỉnh trang đường Mai Dương theo dự án được duyệt. Đồng thời phối hợp với Nhà đầu tư (Công ty TNHH An Nhơn Land) thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng để tiến hành đầu tư, mở rộng đường Mai Dương (thuộc dự án Nhà đầu tư) theo dự án đã được duyệt, đảm bảo đồng bộ với dự án của thị xã; lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp có liên quan đến hộ Lý Thị Kim Cúc theo bản án đã có hiệu lực pháp luật, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
2. Dự án Khu dân cư dọc hai bên đường liên phường Bình Định – Nhơn Hưng
- Giao Phòng Quản lý đô thị khẩn trương phối hợp với Nhà đầu tư (Công ty TNHH đầu tư Bình Định) rà soát, có báo cáo chính thức về ranh giới quy hoạch đối với các nút giao thông đấu nối Khu dân cư dọc hai bên đường liên phường Bình Định – Nhơn Hưng với đường Ngô Gia Tự và đường Trần Phú để có cơ sở thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND phường Bình Định và Nhơn Hưng trực tiếp vận động, phân tích cho các hộ dân bị ảnh hưởng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hiểu về các quyền lợi theo phương án tối ưu nhất, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước và công dân theo đúng quy định pháp luật, báo cáo UBND thị xã để cho chủ trương thực hiện; lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ đủ điều kiện ở phường Nhơn Hưng, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua để tiếp tục triển khai thi công tuyến đường liên phường; trong tháng 5/2022 phải hoàn thành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng phần diện tích đất trồng lúa thuộc phạm vi tuyến đường liên phường Bình Định – Nhơn Hưng kết nối với đường Đê bao giai đoạn 2.
3. Công trình Nhà làm việc Thị ủy An Nhơn - HM: Xây dựng mới nhà lưu trữ và sửa chữa các hạng mục phụ trợ
Giao BQLDA thị xã khẩn trương hoàn thành các bước lập thủ tục đầu tư để tiến hành triển khai thi công công trình.
4. Công trình Nâng cấp đường Đê bao giai đoạn 2
- Giao UBND phường Nhơn Hưng đôn đốc khẩn trương thi công hoàn thành san lắp mặt bằng Điểm dân cư khu vực Hòa Cư để có mặt bằng tạm giao đất tái định cư cho các hộ dân.
- Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường phối hợp với BQLDA thị xã tham mưu UBND thị xã lập Kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với 02 hộ còn lại.
5. Dự án Khu dân cư đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía Đông (giai đoạn 1: Thi công đường trục chính)
- Giao UBND phường Nhơn Hưng phối hợp với BQLDA thị xã tiếp tục làm việc, vận động đối với 03 hộ còn lại chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao BQLDA thị xã tích cực tham mưu đẩy nhanh công tác hoàn thiện các thủ tục đầu tư để sớm triển khai thi công khu tái định cư.
6. Dự án Tuyến giao thông hai bên kè từ cầu Trường Thi đến đập Thạnh Hòa
- Giao UBND phường Bình Định và phường Nhơn Hòa tiếp tục vận động, yêu cầu các hộ dân nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng quy định.
- Giao BQLDA thị xã bàn giao mặt bằng và yêu cầu đơn vị thi công triển khai thi công trước ngày 15/5/2022 tại các vị trí đã bàn giao mặt bằng trên địa bàn phường Nhơn Hòa.
7. Đối với đoạn kè còn lại nằm tiếp giáp công trình Kè sông Trường Thi, phường Nhơn Hòa do Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư kéo dài đến giáp Quốc lộ 1 (cầu Tân An)
- UBND phường Nhơn Hòa khẩn trương xác minh nguồn gốc đất đai đối với các hộ bị ảnh hưởng. Hoàn thành trước ngày 10/5/2022.
- Giao BQLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 13/5/2022.
8. Dự án Mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1211+110 - Km1211+799,21
- UBND phường Bình Định khẩn trương xác minh nguồn gốc đất đai đối với các trường hợp bị ảnh hưởng.
- Giao BQLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 13/5/2022.
9. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (Đường liên phường): Đoạn từ Thị Đội đến giáp Khu dân cư Cẩm Văn
- UBND phường Nhơn Hưng khẩn trương xác minh nguồn gốc đất đai đối với các hộ còn lại, lập thủ tục đề nghị thu hồi đất, gửi kết quả cho BQLDA thị xã vào ngày 09/5/2022.
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt, đảm bảo đủ điều kiện bàn giao mặt bằng và đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương triển khai thi công trước ngày 15/5/2022.
10. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (Đường liên phường): Đoạn từ KDC N4A (Nhơn Hưng) đến xã Nhơn Hậu (Cổng làng nghề Bún Ngãi Chánh)
- UBND xã Nhơn Hậu tích cực xác minh nguồn gốc đất đai đối với các trường hợp bị ảnh hưởng.
- Giao BQLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện tiếp theo, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 13/4/2022.
11. Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT.636 (đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã 4 giao nhau với đường Tây tỉnh)
- Giao nhiệm vụ cho đồng chí Lê Quang Thinh – Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ thị xã, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng BTGPMB thị xã trực tiếp tham gia chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với đoạn ĐT.636 đi qua địa bàn xã Nhơn Khánh. Thường xuyên báo cáo kết quả, khó khăn, tồn tại để UBND thị xã kịp thời chỉ đạo thực hiện.
- Giao UBND xã Nhơn Khánh tập trung xác minh nguồn gốc đất và phối hợp với Tổ công tác tổ chức vận động thường xuyên các hộ vướng mắc còn lại chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao BQLDA thị xã tích cực đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các đoạn đã bàn giao mặt bằng.
12. Công trình Tuyến đường từ Khu Tái định cư Quốc lộ 19, Huỳnh Kim đi An Lộc, phường Nhơn Hòa
- Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường khẩn trương thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND phường Nhơn Hòa khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt, đảm bảo đủ điều kiện bàn giao mặt bằng và đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương triển khai thi công trước ngày 15/5/2022.
13. Mỏ đất Hòn Chà, Nhơn Hòa
- Giao BQLDA thị xã hoàn thành hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường phối hợp với BQLDA thị xã lập đầy đủ các hồ sơ, thủ tục xin cấp phép khai thác, kịp thời phục vụ cho các công tình, dự án của thị xã.
14. Khu dân cư tiếp giáp với KDC N4A nối dài về phía Tây, phường Nhơn Hưng
Giao UBND phường Nhơn Hưng khẩn trương lập thủ tục đề nghị thu hồi đất, trình Phòng Tài nguyên – Môi trường để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
15. Đối với các công trình, dự án: Khu dân cư phía Tây đường liên phường Bình Định đi Nhơn Hưng; Tuyến đường N4, khu vực Hòa Cư, phường Nhơn Hưng; Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐH.35 (đoạn từ đường trục Đông - Tây đến đường trục Bắc - Nam số 1); Tuyến đường trục Đông - Tây: Đoạn từ ĐT.636, xã Nhơn Khánh kết nối với đường Quốc lộ 19
- Giao BQLDA thị xã đẩy nhanh công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
- Giao UBND các phường Bình Định, Nhơn Hưng, Nhơn Khánh, Nhơn Thọ và Nhơn Hậu chủ động công tác xác minh nguồn gốc đất đai để đẩy nhanh thực hiện các bước tiếp theo.
16. Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT. 631 (đoạn từ ngã 3 Bàu Sáo, phường Nhơn Hưng đến chợ Quán Mới, xã Nhơn Hạnh)
Giao UBND các xã Nhơn An, Nhơn Phong và Nhơn Hạnh tiếp tục vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, tự giác tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… để bàn giao mặt bằng cho Nhà nước theo đúng quy định (nhất là các hộ ở khu vực tràn Bàu Sáo, xã Nhơn An).
17. Công trình Kè Thuận Thái, xã Nhơn An (giai đoạn 2)
Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND xã Nhơn An chi trả tiền cho các hộ dân chấp thuận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng và yêu cầu đon vị thi công tổ chức triển khai thi công công trình trước ngày 15/5/2022; nếu đến ngày 15/5/2022 mà đơn vị thi công vẫn chưa triển khai thi công thì lập biên bản xử lý chậm tiến độ.
18. Dự án Khu dân cư đường đường trục chính N4A nối dài về phía đông (giai đoạn 1: Thi công trục đường chính)
- UBND xã Nhơn An phải tăng cường hơn nữa công tác vận động đối với các hộ nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và tháo gỡ cây cối, vật kiến trúc và tiến hành bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND xã Nhơn An làm việc với các hộ dân xác định vị trí tái định cư từng trường hợp, phù hợp với diện tích và điều kiện giải phóng mặt bằng đối với các hộ.
19. Dự án Tuyến đường liên huyện Phù Cát – An Nhơn
Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND thị xã phân bổ nguồn vốn và bố trí kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được phê duyệt.
20. Dự án Tuyến đường từ ĐT.636 (Nhơn Khánh) kết nối với đường ĐH.35 Tân Dân - Bình Thạnh (Nhơn Hậu) và theo đường ĐH.35 đến đường Trường Chinh (Nhơn Hưng)
- UBND xã Nhơn Khánh tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với các hộ có liên quan việc xã hoán đổi đất trước đây, báo cáo kết quả làm việc cho UBND thị xã được biết, chỉ đạo.
- Giao BQLDA thị xã lập phương án điều chỉnh, bổ sung các trường hợp có thay đổi do canh tác nhầm thửa, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
21. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Hậu – Nhơn Khánh (đoạn từ đường ĐH.34, xã Nhơn Hậu kết nối với đường ĐT.636, xã Nhơn Khánh)
Giao BQLDA thị xã tiếp tục kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đất ở đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.

22. Công trình Cầu Phụ Ngọc (cũ)
Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường khẩn trương thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
23. Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt
Giao BQLDA thị xã yêu cầu đơn vị trích đo khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ trích đo địa chính điều chỉnh, bổ sung trước ngày 12/5/2022, trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
24. Công trình Mỏ đất núi Chà Rây phục vụ các dự án của thị xã
Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND xã Nhơn Tân và Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tiếp tục tổ chức làm việc, vận động hộ Bạch Ngọc Duy chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
25. Dự án Thao trường huấn luyện lực lượng vũ trang thị xã
Giao BQLDA thị xã chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Thanh tra thị xã, Cơ quan Quân sự thị xã và UBND xã Nhơn Tân tiến hành kiểm tra, báo cáo, đề xuất giải pháp giải quyết đối với kiến nghị của hộ Lê Trần Sương tại vị trí cọc R4 đến R7, báo cáo UBND thị xã trước ngày 10/5/2022.
26. Dự án Cơ sở chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm Minh Dư, xã Nhơn Tân
Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, tham mưu UBND thị xã trong việc ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định pháp luật đối với 09 hộ còn lại trước ngày 10/5/2022.
27. Giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã điều chỉnh quy hoạch chung thị xã, làm cơ sở điều chỉnh quy hoạch phân khu để tăng diện tích đất công viên, cây xanh đạt tầm cấp đô thị đối với khu đất phía Nam đường Cần Vương (đối diện Khu dân cư Hòa Cư, phường Nhơn Hưng).
28. Các nhiệm vụ chung
- Giao các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã tại Thông báo kết luận số 727/TB-UBND ngày 27/4/2022 đối với các nhiệm vụ chưa hoàn thành.
- Giao BQLDA thị xã tiếp tục chủ trì, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất UBND thị xã xem xét, giải quyết; khẩn trương lập thủ tục đề nghị giao đất đối với các công trình đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định để đảm bảo chỉ tiêu thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và năm 2022; yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những vị trí hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao Phòng Tài nguyên - Môi trường khẩn trương thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời phối hợp với BQLDA thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã lập đầy đủ các hồ sơ thủ tục đề nghị giao đất đối với các công trình, dự án đã hoàn thành kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và năm 2022.
- UBND các xã, phường yêu cầu các hộ dân đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khẩn trương tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng quy định; tiếp tục tăng cường công tác tổ chức vận động các hộ dân (có biên bản vận động cụ thể) để tạo sự chấp thuận chủ trương của nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đồng thời củng cố hồ sơ pháp lý theo quy định.
- Giao UBND các xã, phường chậm nhất trong vòng 01 ngày sau ngày Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã thông qua phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, các xã, phường phải gửi Tờ trình đề nghị thu hồi đất các trường hợp ảnh hưởng giải phóng mặt bằng theo phương án cho Phòng Tài nguyên – Môi trường.
Trong vòng 03 ngày khi nhận được văn bản đề nghị của BQLDA thị xã, Phòng Tài nguyên – Môi trường phải thẩm định và trình UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
 

Tác giả bài viết: TTN