Thị xã An Nhơn

https://annhon.binhdinh.gov.vn

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp trực báo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã ngày 01/6/2022

Ngày 01/6/2022, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng đã chủ trì cuộc họp trực báo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban QLDA thị xã báo cáo tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã, nghe ý kiến của Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư và các đại biểu tham dự họp, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng có ý kiến kết luận như sau:
1. Dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua địa phận thị xã An Nhơn
- Giao Ban QLDA thị xã:
+ Đề nghị đơn vị trích đo đẩy nhanh tiến độ đối với những đoạn đã nhận bàn giao mốc giải phóng mặt bằng. Đồng thời cung cấp số liệu hàng tuần để làm cơ sở tiến hành kiểm kê và xác minh nguồn gốc đất đai. Trước mắt áp dụng khung giá của tỉnh theo quy định để áp giá, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng; khi nào có khung giá chung sẽ điều chỉnh phương án sau.
+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát các hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật… bị ảnh hưởng tuyến đường cao tốc để chủ động phối hợp, đề nghị các cơ quan chủ quản có liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch di dời, đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng của thị xã đề ra.
+ Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đầu tư để sớm triển khai đầu tư các Khu tái định cư phục vụ dự án đường cao tốc Bắc - Nam.
- Giao UBND các xã, phường Nhơn Hoà, Nhơn Thọ, Nhơn Lộc và Nhơn Phúc tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng…; chủ động rà soát các hộ gia đình bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng để lập hồ sơ đề nghị thông báo thu hồi đất; chủ động xác minh nguồn gốc đất đai các trường hợp có liên quan trong phạm vi ranh giới cắm mốc đường cao tốc.
2. Dự án Khu dân cư đường Lê Hồng Phong nối dài về phía Đông
- Giao Ban QLDA thị xã:
+ Kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp có liên quan đến hộ Lý Thị Kim Cúc theo bản án đã có hiệu lực pháp luật, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 09/6/2022.
+ Yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương thi công đối với phần đã hoàn thành giải phóng mặt bằng tại vị trí nhà bà Nguyễn Thị Thuý đảm bảo thông tuyến đường DS5.
+ Tiếp tục đẩy nhanh việc thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng để mở rộng, chỉnh trang đường Mai Dương theo dự án được duyệt. Đồng thời phối hợp với Nhà đầu tư (Công ty TNHH An Nhơn Land) thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng để tiến hành đầu tư, mở rộng đường Mai Dương (thuộc dự án Nhà đầu tư) theo quy hoạch đã được duyệt, đảm bảo đồng bộ với dự án của thị xã.
- Giao UBND phường Bình Định khẩn trương hoàn thành công tác xác minh nguồn gốc đất đai đối với các hộ ở đường Mai Dương bị ảnh hưởng trước ngày 03/6/2022; tiếp tục vận động, yêu cầu các hộ dân đã chấp thuận phương án, nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
3. Dự án Khu dân cư dọc hai bên đường liên phường Bình Định – Nhơn Hưng
- Giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp, đôn đốc Nhà đầu tư (Công ty TNHH đầu tư Bình Định) rà soát, điều chỉnh quy hoạch đối với các nút giao thông đấu nối Khu dân cư dọc hai bên đường liên phường Bình Định – Nhơn Hưng với đường Ngô Gia Tự và đường Trần Phú để có cơ sở thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao Ban QLDA thị xã:
+ Tiếp tục phối hợp với UBND phường Bình Định và Nhơn Hưng trực tiếp vận động, phân tích cho các hộ dân bị ảnh hưởng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hiểu về các quyền lợi theo phương án tối ưu nhất, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước và công dân theo đúng quy định pháp luật, báo cáo UBND thị xã để cho chủ trương thực hiện.
+ Bàn giao mặt bằng và yêu cầu Nhà đầu tư tổ chức thi công tuyến đường liên phường đoạn từ Thị đội vào phường Bình Định.
+ Tập trung phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng đề xuất xử lý dứt điểm các vướng mắc đối với các hộ còn tồn tại.
- Giao UBND phường Nhơn Hưng tiến hành làm việc, yêu cầu các hộ dân có đề nghị lập hồ sơ bồi thường khẩn trương cung cấp các hồ sơ, giấy tờ pháp lý có liên quan để Ban QLDA thị xã kiểm tra, đề xuất Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, quyết định.
4. Công trình Nhà làm việc Thị ủy An Nhơn - HM: Xây dựng mới nhà lưu trữ và sửa chữa các hạng mục phụ trợ
Giao Ban QLDA thị xã yêu cầu đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh phương án thiết kế, trình UBND thị xã xem xét, cho ý kiến trước khi trình Ban Thường vụ Thị ủy; đồng thời tiếp tục đẩy nhanh việc hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng.
5. Công trình Nâng cấp đường Đê bao giai đoạn 2
- Giao UBND phường Nhơn Hưng đôn đốc khẩn trương thi công hoàn thành san lấp mặt bằng Điểm dân cư khu vực Hòa Cư để có mặt bằng tạm giao đất tái định cư cho các hộ dân; tiến hành làm việc và bàn giao mặt bằng đất tái định cư cho hộ Nguyễn Tùng để hộ triển khai xây dựng nhà ở và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
- Giao Ban QLDA thị xã, UBND phường Nhơn Hưng và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện, xử lý dứt điểm các trường hợp còn tồn tại và tiến hành chi tiền bồi thường, đảm bảo hoàn thành việc giải phóng mặt bằng công trình này trong tháng 6/2022.
6. Dự án Khu dân cư đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía Đông (giai đoạn 1: Thi công đường trục chính)
- Giao UBND phường Nhơn Hưng phối hợp với Ban QLDA thị xã tiếp tục làm việc, vận động đối với 03 hộ còn lại chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao Ban QLDA thị xã tích cực tham mưu đẩy nhanh công tác hoàn thiện các thủ tục đầu tư để sớm triển khai thi công khu tái định cư. Đồng thời yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn chỉnh phương án thiết kế nút giao thông với Quốc lộ 1 để trình cấp thẩm quyền cấp phép triển khai thi công theo đúng quy định (lưu ý, thiết kế phương án nút giao cần kết hợp tính toán mở rộng đoạn đường Tôn Thất Tùng (trước Trung tâm Y tế thị xã) đảm bảo phù hợp, tránh giải phóng mặt bằng nhiều lần, gây lãng phí).
7. Dự án Tuyến giao thông hai bên kè từ cầu Trường Thi đến đập Thạnh Hòa
- Giao UBND phường Bình Định khẩn trương hoàn thành công tác xác minh nguồn gốc đất đai các hộ dân bị ảnh hưởng trước ngày 03/6/2022.
- Giao UBND phường Bình Định và phường Nhơn Hòa tiếp tục vận động, yêu cầu các hộ dân nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng quy định.
- Giao Ban QLDA thị xã:
+ Lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp bị ảnh hưởng ở phường Bình Định, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 09/6/2022.
+ Lập phương án tái định cư tại Khu dân cư phía Đông đường Nguyễn Văn Linh và Khu dân cư phía Tây đường liên phường Bình Định – Nhơn Hưng cho từng trường hợp cụ thể.
+ Yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công tại các vị trí đã bàn giao mặt bằng.
8. Đối với đoạn kè còn lại nằm tiếp giáp công trình Kè sông Trường Thi, phường Nhơn Hòa do Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư kéo dài đến giáp Quốc lộ 1 (cầu Tân An)
- UBND phường Nhơn Hòa khẩn trương xác minh nguồn gốc đất đai đối với các hộ bị ảnh hưởng.
- Giao Ban QLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 09/6/2022.
9. Dự án Mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1211+110 - Km1211+799,21
- UBND phường Bình Định khẩn trương hoàn thành việc xác minh nguồn gốc đất đai đối với các trường hợp đất vườn, đất hoán đổi bị ảnh hưởng trước ngày 03/6/2022.
- Giao Ban QLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 09/6/2022.
10. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (Đường liên phường): Đoạn từ Thị Đội đến giáp Khu dân cư Cẩm Văn
- UBND phường Nhơn Hưng khẩn trương hoàn thành công tác xác minh nguồn gốc đất đai trước ngày 03/6/2022.
- Giao Ban QLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng tất cả các trường hợp còn lại (mồ mả, đất ở), trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 09/6/2022; phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt, đảm bảo đủ điều kiện bàn giao mặt bằng và đôn đốc đơn vị thi công triển khai thi công dự án trước ngày 15/6/2022.
11. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (Đường liên phường): Đoạn từ KDC N4A (Nhơn Hưng) đến xã Nhơn Hậu (Cổng làng nghề Bún Ngãi Chánh)
- UBND phương Nhơn Hưng khẩn trương lập thủ tục đề nghị thông báo thu hồi đất theo đúng quy định.
- Giao Ban QLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện tiếp theo, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 09/6/2022.
12. Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT.636 (đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã 4 giao nhau với đường Tây tỉnh)
- Giao Ban QLDA thị xã tăng cường phối hợp với UBND xã Nhơn Khánh chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ đã chấp thuận phương án bồi thường.
- Giao UBND xã Nhơn Khánh tập trung công tác xác minh nguồn gốc đất đai và phối hợp với Tổ công tác tổ chức vận động thường xuyên các hộ vướng mắc còn lại chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhận tiền bồi thường, tự giác tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… để bàn giao mặt bằng cho Nhà nước theo đúng quy định.
13. Dự án Khu dân cư Đông Bàn Thành 2, phường Đập Đá
Giao Ban QLDA thị xã tập trung công tác giải phóng mặt bằng nút giao với đường Quốc lộ 1 (kết nối với đường Huyền Trân Công Chúa); đồng thời lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện tiếp theo, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 09/6/2022.
14. Công trình Tuyến đường từ Khu Tái định cư Quốc lộ 19, Huỳnh Kim đi An Lộc, phường Nhơn Hòa
- Giao Ban QLDA thị xã tiếp tục phối hợp với UBND phường Nhơn Hòa khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt, đảm bảo đủ điều kiện bàn giao mặt bằng và đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình (nhất là hạng mục cầu Phú Sơn).
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
15. Khu dân cư tiếp giáp với KDC N4A nối dài về phía Tây, phường Nhơn Hưng
Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
16. Đối với các công trình, dự án: Khu dân cư phía Tây đường liên phường Bình Định đi Nhơn Hưng; Tuyến đường N4, khu vực Hòa Cư, phường Nhơn Hưng
- Giao Ban QLDA thị xã đẩy nhanh công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
- Giao UBND các phường Bình Định, Nhơn Hưng chủ động công tác xác minh nguồn gốc đất đai để đẩy nhanh thực hiện các bước tiếp theo.
17. Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT. 631 (đoạn từ ngã 3 Bàu Sáo, phường Nhơn Hưng đến chợ Quán Mới, xã Nhơn Hạnh)
- Giao UBND các xã Nhơn An, Nhơn Phong và Nhơn Hạnh tiếp tục vận động các hộ dân đã chấp thuận phương án, nhận tiền bồi thường, tự giác tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… để bàn giao mặt bằng cho Nhà nước theo đúng quy định (nhất là hộ ông Thiện ở xã Nhơn An).
- Giao Ban QLDA thị xã:
+ Phối hợp với UBND xã Nhơn Hạnh chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng dứt điểm trước ngày 03/6/2022.
+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đề xuất điều chỉnh lộ giới cục bộ các đoạn đường, đảm bảo đồng bộ, khoa học, thuận lợi trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng.
+ Phối hợp với UBND xã Nhơn Phong làm việc, vận động hộ ông Lê Ngọc Lang chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Đối với 02 hộ Nguyễn Văn Phúc và Nguyễn Văn Dũng: Giao Ban QLDA thị xã phối hợp với Phòng Quản lý đô thị làm việc, thống nhất phương án có nhận đất tái định cư hay không để có cơ sở điều chỉnh phương án tái định cư, trình phê duyệt theo đúng quy định.
Trường hợp 02 hộ ở lại, không nhận đất tái định cư: Giao Phòng Quản lý đô thị và UBND xã Nhơn Phong quản lý lộ giới quy hoạch và cấp phép xây dựng theo đúng quy định; Giao UBND xã Nhơn Phong không đề nghị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 lô đất dự kiến tái định cư cho 02 hộ nêu trên, để xem xét tái định cư cho các trường hợp khác theo đúng quy định.
18. Dự án Khu dân cư đường đường trục chính N4A nối dài về phía đông (giai đoạn 1: Thi công trục đường chính)
Giao Ban QLDA thị xã phối hợp với UBND xã Nhơn An tiếp tục vận động các hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng đất vườn để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công dự án trước, sau khi có đất tái định cư sẽ tháo gỡ nhà cửa, vật kiến trúc để bàn giao toàn bộ mặt bằng.
19. Dự án Tuyến đường liên huyện Phù Cát – An Nhơn
Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND huyện Phù Cát khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được phê duyệt dứt điểm vào ngày 02/6/2022 và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
20. Dự án Tuyến đường từ ĐT.636 (Nhơn Khánh) kết nối với đường ĐH.35 Tân Dân - Bình Thạnh (Nhơn Hậu) và theo đường ĐH.35 đến đường Trường Chinh (Nhơn Hưng)
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp, hướng dẫn UBND xã Nhơn Khánh tham mưu UBND thị xã cho chủ trương điều chỉnh quyền sử dụng đất trên thực tế và trên giấy tờ cho phù hợp, đảm bảo đúng quy định pháp luật đối với các hộ đã canh tác nhầm thửa.
- Giao UBND phường Nhơn Hưng đẩy nhanh công tác xác minh nguồn gốc đất đai đối với các trường hợp ở đường Nguyễn Du.
21. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Hậu – Nhơn Khánh (đoạn từ đường ĐH.34, xã Nhơn Hậu kết nối với đường ĐT.636, xã Nhơn Khánh)
Giao Ban QLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 09/6/2022.
22. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 1: Đoạn từ ĐT.636 đến Tân Dân - Bình Thạnh
Giao UBND xã Nhơn Khánh tiếp tục vận động, giải thích để hộ bà Đinh Thị Gái nhận bàn giao đất cho hộ theo đúng quy định; đồng thời yêu cầu hộ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tổ chức thi công dự án.
23. Dự án Khu Công nghiệp Nhơn Hòa giai đoạn 2
- Giao UBND xã Nhơn Thọ thành lập Tổ vận động với thành phần theo quy định, tổ chức vận động bằng văn bản cụ thể đối với hộ Võ Ngọc Hân để củng cố hồ sơ.
- Giao Thanh tra thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND thị xã tổ chức đối thoại với hộ Võ Ngọc Hân theo đúng quy định.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban QLDA thị xã tham mưu UBND thị xã xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất hộ Võ Ngọc Hân theo đúng quy định.
24. Tuyến đường trục Đông - Tây: Đoạn từ ĐT.636, xã Nhơn Khánh kết nối với đường Quốc lộ 19
- UBND các xã Nhơn Khánh, Nhơn Lộc và Nhơn Thọ khẩn trương hoàn thành công tác xác minh nguồn gốc đất đai.
- Giao Ban QLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp ảnh hưởng đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 09/6/2022 (chú ý trừ diện tích ảnh hưởng đường cao tốc Bắc – Nam).
25. Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐH.35 (đoạn từ đường trục Đông - Tây đến đường trục Bắc - Nam số 1)
- UBND xã Nhơn Mỹ khẩn trương hoàn thành công tác xác minh nguồn gốc đất đai trước ngày 05/6/2022.
- Giao Ban QLDA thị xã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp ảnh hưởng đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 09/6/2022.
26. Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt
Giao UBND xã Nhơn Thọ phối hợp với BQLDA thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, làm việc với hộ Nguyễn Thế Nhật chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Báo cáo kết quả làm việc cho UBND thị xã vào kỳ trực báo giải phóng mặt bằng tiếp theo.
27. Các nhiệm vụ chung
- Giao các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã tại Thông báo kết luận số 1065/TB-UBND ngày 11/5/2022 đối với các nhiệm vụ chưa hoàn thành.
- Giao Ban QLDA thị xã tiếp tục chủ trì, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất UBND thị xã xem xét, giải quyết; khẩn trương lập thủ tục đề nghị giao đất đối với các công trình đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định để đảm bảo chỉ tiêu thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và năm 2022; yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những vị trí hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả, tiến độ, khối lượng triển khai các công trình, dự án trên địa bàn thị xã vào ngày 10/6/2022.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời phối hợp với Ban QLDA thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã lập đầy đủ các hồ sơ thủ tục đề nghị giao đất đối với các công trình, dự án đã hoàn thành kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và năm 2022.
- UBND các xã, phường yêu cầu các hộ dân đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khẩn trương tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng quy định; tiếp tục tăng cường công tác tổ chức vận động các hộ dân (có biên bản vận động cụ thể) để tạo sự chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đồng thời củng cố hồ sơ pháp lý theo quy định.
- Giao UBND các xã, phường chậm nhất trong vòng 01 ngày sau ngày Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã thông qua phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, các xã, phường phải gửi Tờ trình đề nghị thu hồi đất các trường hợp ảnh hưởng giải phóng mặt bằng theo phương án cho Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Trong vòng 03 ngày khi nhận được văn bản đề nghị của Ban QLDA thị xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường phải thẩm định và trình UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
 

Tác giả bài viết: TTN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây