Thị xã An Nhơn

https://annhon.binhdinh.gov.vn

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp trực báo chuyên đề công tác BTGPMB: (i) Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua địa phận thị xã An Nhơn; (ii) Khu dân cư đường Lê H

Ngày 22/9/2022, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng đã chủ trì cuộc họp trực báo chuyên đề công tác BTGPMB các công trình, dự án: (i) Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua địa phận thị xã An Nhơn; (ii) Khu dân cư đường Lê Hồng Phong nối dài về phía Đông, phường Bình Định; (iii) Nâng cấp đường Đê bao giai đoạn 2 và (iv) Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT.636 (đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã 4 giao nhau với đường Tây tỉnh). Sau khi nghe đại diện lãnh đạo BQLDA báo cáo tình hình, kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án nêu trên; nghe ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư và các đại biểu tham dự họp, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng có ý kiến kết luận như sau:
1. Dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua địa phận thị xã An Nhơn
1.1. Đối với xã Nhơn Phúc
- Phê bình Chủ tịch UBND xã Nhơn Phúc trong việc chậm triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã trong công tác xác minh nguồn gốc đất đai, còn tồn số lượng lớn các trường hợp ảnh hưởng đất nông nghiệp nhưng chưa xác minh.
- Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Nhơn Phúc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác xác minh nguồn gốc đất đai chặt chẽ, đúng quy định pháp luật và hoàn thành 100% đối với đất nông nghiệp trước ngày 30/9/2022, đối với đất ở trước ngày 20/10/2022.
1.2. Đối với xã Nhơn Lộc: Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Nhơn Lộc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác xác minh nguồn gốc đất đai chặt chẽ, đúng quy định pháp luật và hoàn thành 100% đối với đất nông nghiệp trước ngày 30/9/2022, đối với đất ở trước ngày 20/10/2022.
1.3. Đối với xã Nhơn Thọ: Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Nhơn Thọ tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác xác minh nguồn gốc đất đai chặt chẽ, đúng quy định pháp luật và hoàn thành 100% đối với đất nông nghiệp trước ngày 30/9/2022, đối với đất ở trước ngày 15/10/2022.
1.4. Đối với phường Nhơn Hòa: Yêu cầu Chủ tịch UBND phường Nhơn Hòa tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác xác minh nguồn gốc đất đai chặt chẽ, đúng quy định pháp luật và hoàn thành 100% đối với đất nông nghiệp trước ngày 30/9/2022, đối với đất ở trước ngày 20/10/2022.
1.5. Giao BQLDA
- Chủ động lập dự thảo phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, tổ chức thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, liền mạch. Đảm bảo hoàn thành, bàn giao mặt bằng trước ngày 20/11/2022 theo lộ trình của tỉnh đề ra.
- Chuẩn bị nhân lực để tổ chức giải ngân đồng loạt cho người dân bị ảnh hưởng ở các xã, phường.
1.6. Về xử các vướng mắc theo như báo cáo của BQLDA: Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường chủ trì, phối hợp với BQLDA và UBND các xã, phường tổng hợp, tham mưu UBND thị xã báo cáo UBND tỉnh.
1.7. Đối với các điểm tái định cư phục vụ dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua địa phận thị xã An Nhơn
- Giao BQLDA khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư để sớm triển khai đầu tư các Khu tái định cư phục vụ dự án đường cao tốc Bắc - Nam.
- Thống nhất với đề xuất về kế hoạch, tiến độ thực hiện đầu tư các điểm tái định cư nêu trên theo như đề xuất của BQLDA, giao BQLDA tham mưu UBND thị xã ký ban hành để có cơ sở thực hiện hiệu quả.
2. Dự án Khu dân cư đường Lê Hồng Phong nối dài về phía Đông, phường Bình Định
2.1. Đối với đường Mai Dương
- Giao BQLDA yêu cầu Nhà đầu tư (Công ty TNHH An Nhơn Land) chuyển tiền bồi thường để chi trả cho người dân theo phương án đã được duyệt, đồng thời tiến hành đầu tư, mở rộng đường Mai Dương (thuộc dự án Nhà đầu tư) theo quy hoạch dự án đã được duyệt, đảm bảo đồng bộ với dự án của thị xã.
- Giao UBND phường Bình Định tăng cường vận động các trường hợp còn vướng mắc. Trường hợp các hộ vẫn không thống nhất chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giao BQLDA tham mưu UBND thị xã cho chủ trương khoanh vùng để nguyên hiện trạng.
2.2. Đoạn đường DS5 (đoạn từ đường DS3 đến đường Mai Dương): Giao BQLDA phối hợp với UBND phường Bình Định tổng hợp, báo cáo đề xuất mời các hộ dân để Chủ tịch UBND thị xã đối thoại, làm việc lần cuối.
2.3. Đối với hộ Nguyễn Thị Thanh Thúy: Thống nhất chờ kết hợp phương án giải tỏa trắng để thực hiện đồng bộ, giao BQLDA khẩn trương lập phương án, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
3. Công trình Nâng cấp đường Đê bao giai đoạn 2
- Giao UBND phường Nhơn Hưng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, yêu cầu các hộ dân đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khẩn trương tháo gỡ nhà cửa, vật kiến trúc, di dời cây cối… để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tiếp tục thi công công trình.
- Giao Thanh tra thị xã củng cố hồ sơ, tham mưu UBND thị xã tổ chức đối thoại với người dân theo đúng quy định trước khi thực hiện việc cưỡng chế.
- Giao BQLDA phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ không thống nhất.
4. Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT.636 (đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã 4 giao nhau với đường Tây tỉnh)
- Giao BQLDA phối hợp với đơn vị tư vấn bàn giao lại mốc giải phóng mặt bằng cho các hộ dân ở phường Nhơn Hưng, hoàn thành trước ngày 25/9/2022 để UBND phường Nhơn Hưng vận động, yêu cầu các hộ dân tự giác tháo gỡ nhà cửa, vật kiến trúc… để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công trước ngày 30/9/2022.
- Giao BQLDA tiếp tục phối hợp với UBND xã Nhơn Khánh tổ chức rà soát kỹ để đề xuất điều chỉnh lộ giới 12m hoặc 15m cho đồng bộ từng đoạn đường. Không để tình trạng giải phóng mặt bằng theo dạng răng cưa, gây mất mỹ quan, khó quản lý đất đai và không tạo đồng thuận cao của người dân.
- Đối với các hộ lấn chiếm đất đai nhưng vẫn yêu cầu bồi thường về đất trước nhà: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND xã Nhơn Khánh khẩn trương kiểm tra, lập biên bản vi phạm từng hộ để xử lý và yêu cầu các hộ phải tháo gỡ hiên chài, vật kiến trúc… để bàn giao lại cho Nhà nước quản lý theo đúng quy định.
- Đối với các hộ xây trên đất hành lang an toàn giao thông: Giao UBND xã Nhơn Khánh thực hiện việc bảo vệ thi công.
- Giao UBND xã Nhơn Khánh chỉ đạo Công an xã làm việc với các trường hợp thuộc quy hoạch phân lô đất ở nhưng vẫn yêu cầu bồi thường về đất và các trường hợp không bị ảnh hưởng nhưng cố tình cản trở thực hiện bảo vệ thi công.
5. Yêu cầu chung đối với các công trình, dự án
- Giao UBND các xã, phường rà soát tất cả các trường hợp hoán đổi đất nông nghiệp, có hồ sơ hay không, đổi do nguyên do gì,… báo cáo cụ thể cho lãnh đạo UBND thị xã chỉ đạo xử lý.
- Về vấn đề mồ, mả có dấu hiệu khai khống: Giao Tổ công tác không ký biên bản xác lập kiểm kê với hộ. Đồng thời qua làm việc hộ vẫn khẳng định số mộ thì yêu cầu hộ viết cam kết nếu nhận tiền mà cơ quan Nhà nước bốc mộ lên không có dấu hiệu của mồ, mả chôn người chết thì sẽ bị xử lý theo đúng quy định.
6. Các công trình, dự án còn lại tiếp tục thực hiện theo Thông báo kết luận số 2821/TB-UBND ngày 22/9/2022 của UBND thị xã về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
 

Tác giả bài viết: TTN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây