Thị xã An Nhơn

https://annhon.binhdinh.gov.vn

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện đầu tư và công tác BTGPMB các công trình, dự án trên địa bàn thị xã

Ngày 09/4/2025, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng đã chủ trì cuộc họp cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện đầu tư và công tác BTGPMB các công trình, dự án trên địa bàn thị xã. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo BQLDA báo cáo tình hình thực hiện đầu tư và công tác BTGPMB các công trình, dự án trên địa bàn thị xã; nghe ý kiến của các đại biểu tham dự họp, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng có ý kiến kết luận như sau:
1. Dự án Nhà tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng và chỉnh trang khuôn viên Tượng đài liệt sĩ thị xã
- Đối với hộ Nguyễn Thị Thơm: Giao UBND phường Bình Định tiếp tục tuyên truyền, vận động thường xuyên, liên tục, đề nghị hộ chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đồng thời củng cố hồ sơ theo đúng quy định.
- Đối với hộ Võ Thị Lãnh chưa hoàn thành việc xác nhận chỗ ở khác trên địa bàn thị xã:
+ Yêu cầu UBND các xã, phường còn lại phối hợp xác minh nhanh, gửi BQLDA trong ngày 10/4/2025. Nếu quá thời hạn nêu trên, các xã, phường vẫn không gửi văn bản xác nhận thì xem như thống nhất việc hộ dân không có chỗ ở nào khác trên địa bàn mình quản lý và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu sau này phát hiện (cùng thời điểm) hộ dân có chỗ ở khác trên địa bàn do mình quản lý.
+ Sau ngày 10/4/2025, giao BQLDA lập phương án tái định cư, công khai phương án cho hộ; đồng thời, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 19/4/2025.
2. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ ĐT.636 kết nối với ngã ba Nguyễn Trung Trực - Trần Khánh Dư)
- Đối với hộ Hà Võ Chánh: Giao UBND phường Nhơn Hòa đề nghị, hướng dẫn hộ thực hiện nghĩa vụ tài chính để có cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đôi với lô đất tái định cư.
- Đối với hộ Đỗ Thị Hà: Giao UBND phường Nhơn Hòa phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị khẩn trương hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ, thủ tục đối với lô đất tái định cư cho hộ, đủ điều kiện giao đất ngoài thực địa cho hộ.
3. Công trình Tuyến đường N4 khu vực Hòa Cư, phường Nhơn Hưng
- Đối với các hộ Lê Văn Hướng và hộ Hồ Sỹ Cẩn: Giao BQLDA trình phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cho Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 19/4/2025.
- Đối với các hộ Thái Trọng Hải và Nguyễn Thị Thu Thảo:
+ Yêu cầu UBND các xã, phường còn lại phối hợp xác minh nhanh, gửi BQLDA trong ngày 10/4/2025. Nếu quá thời hạn nêu trên, các xã, phường vẫn không gửi văn bản xác nhận thì xem như thống nhất việc hộ dân không có chỗ ở nào khác trên địa bàn mình quản lý và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu sau này phát hiện (cùng thời điểm) hộ dân có chỗ ở khác trên địa bàn do mình quản lý.
+ Sau ngày 10/4/2025, giao BQLDA lập phương án tái định cư, công khai phương án cho hộ; đồng thời, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 19/4/2025.
- Đối với hộ Huỳnh Thị Thân (vợ ông Nguyễn Hữu Tới):
+ Giao UBND phường Nhơn Hưng khẩn trương lập Tờ trình đề nghị giao đất tái định cư cho hộ theo đúng quy định.
+ Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với BQLDA và UBND phường Nhơn Hưng hướng dẫn, giúp đỡ hộ thực hiện các thủ tục hành chính để xin giao đất tái định cư để sớm giao đất tái định cư cho hộ và đề nghị hộ nộp tiền đất tái định cư theo đúng quy định.
- Đối với 04 trường hợp chưa tháo gỡ công trình, vật kiến trúc ở phường Bình Định: Giao UBND phường Bình Định tiếp tục có biện pháp yêu cầu các hộ tháo gỡ công trình, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; hoàn thành trước ngày 15/4/2025.
- Giao BQLDA đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những vị trí đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
4. Công trình Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (đường liên phường): Đoạn từ Thị đội đến giáp Khu dân cư Cẩm Văn
- Đối với hộ Nguyễn Thị Khánh Tiết – Phan Thế Đời – Phan Thế Luật:
+ Giao BQLDA trình phương án tái định cư cho Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 19/4/2025. Đồng thời, lập thủ tục chuyển tiền gửi vào Khoa bạc Nhà nước để tạm giữ theo đúng quy định hiện hành.
+ Giao UBND phường Nhơn Hưng tiếp tục vận động hộ tháo gỡ công trình, vậy kiến trúc,… bị ảnh hưởng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ Đặng Ngọc Hùng, hộ Nguyễn Thị Khánh Tiết – Phan Thế Đời – Phan Thế Luật theo đúng quy định hiện hành.
5. Công trình Tuyến đường từ ĐT.636 (Nhơn Khánh) kết nối với đường ĐH.35 Tân Dân - Bình Thạnh (Nhơn Hậu) và theo đường ĐH.35 đến đường Trường Chinh (Nhơn Hưng)
Giao BQLDA, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tham mưu mọi giải pháp để đảm bảo hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và thi công hoàn thành công trình trước ngày 30/5/2025.
6. Công trình Tuyến đường Bắc - Nam số 2: Đoạn từ đường ĐH.34, xã Nhơn Hậu kết nối với đường Quốc lộ 19B, phường Nhơn Thành
- Đối với 13 hộ chưa thống nhất phương án: Giao BQLDA khẩn trương phối hợp với địa phương tăng cường làm việc, vận động các hộ chấp hành chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Đối với các trường hợp đã đử điều kiện lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng: Giao BQLDA khẩn trương lập phương án, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 19/4/2025.
- Đối với các hộ chưa hoàn thành việc xác nhận chỗ ở khác trên địa bàn thị xã:
+ Yêu cầu UBND các xã, phường còn lại (trừ Nhơn Hậu, Nhơn An, Nhơn Phúc, Nhơn Hạnh đã hoàn thành công tác xác nhận) phối hợp xác minh nhanh, gửi BQLDA trong ngày 10/4/2025. Nếu quá thời hạn nêu trên, các xã, phường vẫn không gửi văn bản xác nhận thì xem như thống nhất việc hộ dân không có chỗ ở nào khác trên địa bàn mình quản lý và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu sau này phát hiện (cùng thời điểm) hộ dân có chỗ ở khác trên địa bàn do mình quản lý.
+ Sau ngày 10/4/2025, giao BQLDA lập phương án tái định cư, công khai phương án cho hộ; đồng thời, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 19/4/2025.
- Giao UBND phường Nhơn Thành xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất đai theo đúng quy định hiện hành.
7. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐH.41, đoạn Cảnh Hàng - Phú Đa
- Đối với các hộ Đỗ Văn Sáu và hộ Đỗ Văn Tư: Giao UBND xã Nhơn An lập thủ tục tiến hành bảo vệ thi công theo đúng quy định.
- Đối với hộ Đỗ Văn Bảy: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu Quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định hiện hành.
8. Dự án Khu dân cư đường N4A nối dài về phía đông (Giai đoạn 1: Thi công trục đường chính)
Đối với các hộ Nguyễn Thanh Lâm, hộ Hồ Ngọc Anh, hộ Bùi Văn Thơm, hộ Bùi Văn Ánh và hộ Bùi Văn Phát: Giao BQLDA lập phương án tái định cư theo giá đất đã quy định, trình Hồi đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua. Đồng thời, phối hợp với UBND xã Nhơn An tăng cường làm việc, vận động các hộ chấp hành chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng.
9. Công trình Đường kết nối giao thông hai tuyến ĐT.636 và ĐT.638 (xã Nhơn Khánh và xã Nhơn Lộc), thị xã An Nhơn
- Giao UBND xã Nhơn Lộc tăng cường công tác vận động hộ Trương Thị Bốn chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, thủ tục pháp lý, xây dựng Kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất hộ Trương Thị Bốn theo đúng quy định.
10. Công trình Tuyến đường kết nối Quốc lộ 19B với cụm công nghiệp Tân Đức
Giao UBND xã Nhơn Mỹ khẩn trương hoàn thành công tác xác minh nguồn gốc đất đai của hộ ông Dẫn theo đề nghị của BQLDA, hoàn thành trước ngày 15/4/2025.
11. Công trình Tuyến đường trục Đông - Tây: Đoạn từ Bến xe mới thị xã đến cầu Mương Đôi
Giao BQLDA khẩn trương lập phương án tái định cư cho các hộ đã đủ điều kiện; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, phục vụ cho công tác cưỡng chế thu hồi đất.
12. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.638 (đoạn từ trung tâm xã Nhơn Phúc đến trung tâm xã Nhơn Lộc)
Đối với 18 hộ chưa thống nhất phương án ở xã Nhơn Phúc:
- Giao UBND xã Nhơn Phúc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đồng thời, củng cố hồ sơ theo đúng quy định.
- Giao BQLDA hoàn chỉnh phương án, trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo. Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, phục vụ cho công tác cưỡng chế thu hồi đất.
13. Đối với các dự án còn lại
Giao BQLDA chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch đã đề ra, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất UBND thị xã xem xét, giải quyết.
15. Yêu cầu chung:
* UBND các xã, phường
- Về công tác BTGPMB
+ Tăng cường công tác phối hợp trong kiểm kê khối lượng bồi thường giải phóng mặt bằng.
+ Tập trung đẩy nhanh công tác xác minh nguồn gốc đất đai, hàng tuần gửi kết quả xác minh cho BQLDA để có cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Đảm bảo công tác xác minh phải chặt chẽ.
+ Lập thủ tục đề nghị thu hồi đất theo đúng quy định.
+ Phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác vận động các hộ dân bị ảnh hưởng chấp hành chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, tháo gỡ nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối…, bàn giao mặt bằng cho Nhà nước quản lý theo đúng quy định.
+ Tăng cường công tác quản lý địa bàn đối với các khu vực, phạm vi đã hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng, tránh tái lấn chiếm.
- Về công tác đầu tư công: Tập trung các biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn do xã, phường làm chủ đầu tư, nhất là bảo đảm tiến độ, chất lượng và các quy trình, thủ tục về đầu tư; cân đối nguồn lực đầu tư, không để phát sinh nợ trong đầu tư xây dựng cơ bản.
* BQLDA
- Theo dõi, rà soát đối với các công trình, dự án gần hết hạn thực hiện để có kế hoạch tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án.
- Tập trung công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
- Hoàn chỉnh đầy đủ các hồ sơ, thủ tục xin chủ trương nghiệm thu công trình, dự án hoàn thành theo từng giai đoạn, để sớm bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy định.
- Tập trung bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công đối với những vị trí hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Đối với các trường hợp đã hoàn thành việc thông báo thu hồi đất, khẩn trương phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường lập đầy đủ thủ tục đề nghị giao đất theo đúng quy định.
- Đốn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những vị trí đã bàn giao mặt bằng.
- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra tiến độ, chất lượng công trình, dự án làm đại diện làm chủ đầu tư.
- Đối với những công trình, dự án làm đại diện chủ đầu tư đã thi công xong nhưng chưa tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng thì có biện pháp quản lý, bảo quản, không để trường hợp mất cắp tài sản công trình, gây thất thoát tài sản nhà nước.
- Tổ chức nghiệm thu các công trình, dự án hoàn thành theo đúng quy định.
- Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch lập thủ tục thanh quyết toán công trình, dự án hoàn thành theo đúng quy định.
* Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Tích cực phát huy vai trò trong công tác tham mưu quản lý chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã, nhất là quản lý chặt chẽ nguồn vốn, cân đối nguồn lực không để phát sinh nợ trong đầu tư xây dựng cơ bản.
- Theo dõi, đôn đốc quyết toán công trình, dự án hoàn thành.
- Theo dõi, quản lý, phân bổ nguồn vốn đầu tư công đảm bảo hiệu quả nguồn lực đầu tư và đúng quy định của pháp luật.
* Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công trình, dự án thực hiện theo đúng quy hoạch được duyệt. Kịp thời đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch cho phù hợp và đúng quy định.
- Đẩy nhanh công tác thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu quy hoạch dân cư theo thẩm quyền, nhất là các quy hoạch có bố trí đất tái định cư phục vụ các công trình, dự án.
* Phòng Tài nguyên và Môi trường:
- Đẩy nhanh công tác thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Đẩy nhanh công tác tham mưu trình, phê duyệt giá đất theo đúng quy định, kịp thời để BQLDA sớm có cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư theo đúng quy định.
- Theo dõi, hướng dẫn UBND các xã, phường lập lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về đất đai đối với các hộ có hành vi lấn chiếm đất đai, xây dựng trát phép theo đúng quy định pháp luật.
- Tham mưu công tác thu hồi đất, đề nghị giao đất thực hiện các công trình, dự án kịp thời, đúng quy định.
- Phối hợp với BQLDA và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát hồ sơ, tham mưu UBND thị xã lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định và xây dựng kế hoạch cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật.
* Thanh tra thị xã cần chủ động, phối hợp nắm chắc những trường hợp còn vướng mắc GPMB để kịp thời tham mưu, đề xuất UBND thị xã tổ chức tiếp dân, đối thoại theo đúng quy định.
Triển khai kế hoạch thanh tra trên lĩnh vực đầu tư xây dựng theo kế hoạch, đồng thời tham mưu đề xuất việc xử lý trách nhiệm sau thanh tra đối với các cơ quan, đơn vị có thiếu sót, sai phạm theo quy định.

Tác giả bài viết: TTN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây