Thị xã An Nhơn

https://annhon.binhdinh.gov.vn

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các công trình, dự án do UBND thị xã làm chủ đầu tư; đồng thời họp trực báo định kỳ công tác BTGPMB các công trình, dự án trên địa bàn thị xã

Ngày 03/3/2022, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng đã chủ trì cuộc họp trực báo định kỳ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo BQLDA báo cáo tình hình, kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã; nghe ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư và các đại biểu tham dự họp, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng có ý kiến kết luận như sau:
Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các công trình, dự án do UBND thị xã làm chủ đầu tư; đồng thời họp trực báo định kỳ công tác BTGPMB các công trình, dự án trên địa bàn thị xã
Giao BQLDA và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo của UBND thị xã tại Thông báo kết luận số 168/TB-UBND ngày 28/02/2023 của UBND thị xã; đồng thời tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
1. Dự án Khu dân cư Đông Bàn Thành 2, phường Đập Đá
Giao UBND phường Đập Đá phối hợp với BQLDA tăng cường công tác vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 04 trường hợp còn tồn tại. Trường hợp các hộ vẫn không thống nhất, tham mưu, đề xuất UBND thị xã cho chủ trương điều chỉnh giảm diện tích đất tái định cư cho phù hợp.
2. Dự án Khu dân cư đường Lê Hồng Phong nối dài về phía đông, phường Bình Định
- Giao BQLDA tập trung giải quyết dứt điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường DS5 (đoạn nhà bà Thúy); đồng thời yêu cầu đơn vị thi công tổ chức thi công đối với phần đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đảm bảo thông tuyến trước ngày 15/3/2023.
- Giao UBND phường Bình Định tăng cường công tác vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại.
Đối với các hộ dân liên quan mở thông tuyến đường ĐS5 đến đường Mai Dương nếu tiếp tục không thống nhất phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, giao BQLDA phối hợp với Phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND thị xã cho chủ trương khoanh vùng hiện trạng để kết thúc dự án.
3. Dự án Khu dân cư tiếp giáp với KDC N4A nối dài về phía Tây, phường Nhơn Hưng
- Giao BQLDA
+ Tiếp tục phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng chi trả tiền bồi thường cho các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt và yêu cầu các hộ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tổ chức thi công dự án trước ngày 08/3/2023.
+ Khẩn trương tổ chức bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; đồng thời yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương triển khai thi công dự án trước ngày 10/3/2023.
- Giao UBND phường Nhơn Hưng tăng cường công tác vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại.
4. Dự án Khu dân cư phía Tây đường liên phường Bình Định đi Nhơn Hưng
Giao BQLDA:
- Tiếp tục phối hợp với UBND phường Bình Định và phường Nhơn Hưng chi trả tiền bồi thường cho các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt và yêu cầu các hộ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tổ chức thi công dự án.
- Khẩn trương phối hợp, đề xuất đường công vụ để đơn vị thi công tiến hành thi công dự án trước ngày 15/3/2023; đồng thời yêu cầu đơn vị thi công sớm triển khai thi công dự án để có mặt bằng giao đất tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng Công trình Tuyến giao thông hai bên kè từ cầu Trường Thi đến đập Thạnh Hòa.
5. Dự án Khu dân cư đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía đông (giai đoạn 1 thi công trục đường chính) và Dự án Khu dân cư đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía Đông
- Giao UBND phường Nhơn Hưng tăng cường công tác vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại.
- Giao BQLDA:
+ Khẩn trương hoàn thành các thủ tục để tiến hành đầu tư khu tái định cư, đảm bảo sớm có đất tái định cư bàn giao cho các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng theo phương án được duyệt.
+ Tiếp tục phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng chi trả tiền bồi thường cho các hộ đã đồng thuận và yêu cầu các hộ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tổ chức thi công dự án.
+ Tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 09/3/2023.
- Đối với trường hợp 10 hộ giải tỏa trắng, 8 hộ bị giải tỏa một phần: Giao BQLDA chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, tham mưu đề xuất UBND thị xã cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch nếu xét thấy việc điều chỉnh quy hoạch phù hợp, khả thi và hạn chế công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
6. Công trình Nâng cấp, mở rộng mặt đường ĐT.636 (đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã tư giao nhau với đường Tây tỉnh)
- Trường hợp hộ Trần Đình Bá, Nguyễn Thị My, Bùi Hồng Lạc, Đỗ Văn Thông, Đỗ Văn Tân và các trường hợp tương tự khác: Giao BQLDA chủ trì, phối hợp với UBND xã Nhơn Khánh rà soát lại để kịp thời đề xuất điều chỉnh phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Đối với hộ Đoàn Quang Bửu: Giao BQLDA có báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng gửi Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục – Đào tạo và Thanh tra thị xã để tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND thị xã giải quyết.
- Đối với hộ Nguyễn Thị Sơn:
+ Giao BQLDA chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành thực hiện việc kiểm đếm bắt buộc theo đúng quy định.
+ Giao Thanh tra thị xã tham mưu UBND thị xã giải quyết đơn theo đúng quy định.
+ Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thị xã điều chỉnh Kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định.
- Đối với các hộ thuộc diện bảo vệ thi công đã đủ điều kiện pháp lý: Giao UBND xã Nhơn Khánh tiếp tục phối hợp với đơn vị thi công và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bảo vệ thi công theo đúng quy định.
- Đề nghị Thường trực Đảng ủy xã Nhơn Khánh tiến hành làm việc, vận động hộ Lưu Thị Tuyết Lan, báo cáo kết quả làm việc cho UBND thị xã.
- Giao BQLDA, UBND xã Nhơn Khánh và các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động từng hộ, đồng thời củng cố hồ sơ để tổ chức bảo vệ thi công đối với các trường hợp thuộc diện bảo vệ thi công.
- Giao BQLDA yêu cầu đơn vị thi công tập trung thi công ngay và cơ bản hoàn thiện đối với những vị trí đã được bàn giao mặt bằng.
- Giao Thanh tra thị xã phối hợp với UBND xã Nhơn Khánh rà soát điều chỉnh phương án đối với những trường hợp có phản ảnh về phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
7. Công trình Tuyến đường từ ĐT.636 (Nhơn Khánh) kết nối với đường ĐH.35 Tân Dân - Bình Thạnh (Nhơn Hậu) và theo đường ĐH.35 đến đường Trường Chinh (Nhơn Hưng)
- Giao BQLDA tiếp tục phối hợp với UBND các xã, phường Nhơn Hưng, Nhơn Khánh và Nhơn Hậu chi trả tiền bồi thường cho các hộ đã đồng thuận và yêu cầu các hộ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tổ chức thi công dự án.
- Giao UBND phường Nhơn Hưng kiểm tra, yêu cầu các hộ dân khẩn trương tháo gỡ hiên chài lấn chiếm bờ sông. Hoàn thành trước ngày 15/3/2023.
8. Công trình Tuyến giao thông hai bên kè từ cầu Trường Thi đến đập Thạnh Hòa
- Giao UBND phường Bình Định tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác vận động đối với các hộ dân còn lại chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là các hộ nhận đất tái định cư.
- Giao BQLDA tách phần bồi thường giải phóng mặt bằng đối với phần kè và đường theo từng dự án để kịp thời bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tiến hành thi công phần kè, đảm bào hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục khảo sát, đề xuất địa điểm tái định cư cho các hộ dân giải tỏa trắng phù hợp, báo cáo UBND thị xã xem xét, cho ý kiến.
9. Công trình Nâng cấp, mở rộng mặt đường ĐT.631 (đoạn từ ngã 3 Bàu Sáo, phường Nhơn Hưng đến chợ Quán mới, xã Nhơn Hạnh)
- Giao UBND xã Nhơn Phong tăng cường tuyên truyền, vận động hộ ông Nguyễn Văn Minh chấp hành chủ trương Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Đối với phương án bồi thường phần đất ở của ông Nguyễn Văn Minh bị ảnh hưởng, sau nhiều lần vận động vẫn không đồng thuận: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã xây dựng Kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất, đảm bảo triển khai trong tháng 3/2023 đề hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với công trình này.
- Giao Phòng Kinh tế phối hợp với Công an thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra điều kiện hoạt động và an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với cây xăng của ông Nguyễn Văn Minh, báo cáo UBND thị xã.
10. Công trình Kè đoạn từ Bãi Cát phía trên cầu Trường Thi đến đập Thạnh Hòa thuộc địa bàn phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn (giai đoạn 2)
Giao Thanh tra thị xã khẩn trương tham mưu UBND thị xã giải quyết đơn của hộ ông Trần Quang Khải theo đúng quy định.
11. Dự án Khu dân cư đường N4A nối dài về phía đông (Giai đoạn 1: Thi công trục đường chính) và Dự án Khu dân cư đường N4A nối dài về phía đông
- Giao BQLDA:
+ Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị và UBND xã Nhơn An kiểm tra, báo cáo số lượng cần tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng; đồng thời rà soát ranh giới khu quy hoạch đất tái định cư có đúng theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, báo cáo lãnh đạo UBND thị xã xem xét, cho ý kiến.
Trường hợp ranh giới khu đất tái định cư đúng theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã duyệt và thực tế phải giải tỏa trắng nhiều hộ dân: Giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch để hạn chế tối đa việc giải tỏa trắng các hộ dân.
+ Yêu cầu đơn vị thi công tiếp tục triển khai và đẩy nhanh tiến độ thi công tại những vị trí đã bàn giao mặt bằng.
+ Khẩn trương hoàn thành các thủ tục để tiến hành đầu tư khu tái định cư, đảm bảo sớm có đất tái định cư bàn giao cho các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng theo phương án được duyệt.
+ Tiếp tục phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng và xã Nhơn An chi trả tiền bồi thường cho các hộ đã đồng thuận và yêu cầu các hộ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tổ chức thi công dự án.
- Giao UBND phường Nhơn Hưng và xã Nhơn An tăng cường công tác vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại.
12. Công trình Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (đường liên phường): Đoạn từ Thị đội đến giáp Khu dân cư Cẩm Văn
- UBND phường Nhơn Hưng tăng cường công tác vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại; nhất là hộ Nguyễn Thị Khánh Tuyết và Nguyễn Thị Đào để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
- Giao BQLDA:
+ Yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương triển khai thi công mố cầu M1.
+ Tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
13. Công trình Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (đường liên phường): Đoạn từ KDC N4A (Nhơn Hưng) đến xã Nhơn Hậu (Cổng làng nghề Bún Ngãi Chánh)
Giao BQLDA:
- Tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 09/3/2023.
- Phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng làm việc, thông báo cho hộ ông Phạm Trung Thành về việc chuyển tiền bồi thường vào Kho bạc Nhà nước lưu giữ theo đúng quy định; đồng thời vận động hộ bàn giao mặt bằng trước cho đơn vị thi công tổ chức thi công công trình.
- Phối hợp với đơn vị thi công và địa phương liên quan để đề xuất phương án thi công theo hướng từ phường Nhơn Hưng đến xã Nhơn Hậu, đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng.
14. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐH.35 (đoạn từ đường trục Đông - Tây đến đường trục Bắc - Nam số 1)
Giao BQLDA chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất điều chỉnh nút giao với công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nhơn Hậu - Nhơn Khánh (đoạn từ đường ĐH.34, xã Nhơn Hậu kết nối với đường ĐT.636, xã Nhơn Khánh) đảm bảo tính thông thoáng và thuận lợi trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời lập điều chỉnh phương án bồi thường giải phóng mặt bằng hộ ông Nguyễn Hoàng Nhật, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 09/3/2023.
15. Công trình Tuyến đường N4 khu vực Hòa Cư, phường Nhơn Hưng
- Giao UBND phường Nhơn Hưng tổ chức vận động 09 hộ còn lại bị ảnh hưởng đất nông nghiệp chấp thuận nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tổ chức thi công công trình, nhất là hộ ông Chính (là đảng viên) làm việc trước.
- Giao BQLDA:
+ Tiếp tục phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng chi trả tiền bồi thường cho các hộ đã đồng thuận và yêu cầu các hộ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tổ chức thi công dự án.
+ Lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
16. Công trình Tuyến đường Bắc - Nam số 2: Đoạn từ đường ĐH.34, xã Nhơn Hậu kết nối với đường Quốc lộ 19B, phường Nhơn Thành
Giao BQLDA phối hợp với UBND phường Nhơn Thành và xã Nhơn Hậu khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt.
17. Công trình Tuyến đường từ khu tái định cư Quốc lộ 19, Huỳnh Kim đi An Lộc, phường Nhơn Hòa
Giao BQLDA tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 09/3/2023.
18. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Hậu - Nhơn Khánh (đoạn từ đường ĐH.34, xã Nhơn Hậu kết nối với đường ĐT.636, xã Nhơn Khánh)
- Giao BQLDA:
+ Đề xuất phương án di dời trụ điện và thi công hệ thống thoát nước tại nút giao với tuyến đường ĐT.636 cho phù hợp.
+ Tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là phần thi công 02 cầu trên tuyến, đảm bảo hoàn thành thi công xong 02 cầu trước tháng 8/2023.
+ Tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 09/3/2023.
- Giao UBND xã Nhơn Khánh và xã Nhơn Hậu tăng cường công tác vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại.
19. Công trình Tuyến đường trục Đông - Tây: Đoạn từ ĐT.636, xã Nhơn Khánh kết nối với đường Quốc lộ 19
Giao BQLDA:
- Chủ trì, phối hợp với các Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã Nhơn Khánh, Nhơn Thọ đề xuất phương án tái định cư cho phù hợp.
- Tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 09/3/2023.
- Giao UBND xã Nhơn Khánh rà soát những trường hợp trình UBND thị xã đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương thu hồi đất công ích đối với các hộ hoán đổi đất công ích.
20. Công trình Tuyến đường trục Đông - Tây: Đoạn từ Bến xe mới thị xã đến cầu Mương Đôi:
- Giao BQLDA tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 09/3/2023.
- Giao UBND xã Nhơn An khẩn trương xác minh nguồn gốc đất đai các hộ dân có khiếu nại phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, gửi BQLDA trước ngày 09/3/2023.
21. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐH.41, đoạn Cảnh Hàng - Phú Đa
Giao BQLDA tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đất nông nghiệp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua vào ngày 09/3/2023.
22. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông kết nối đường trục khu kinh tế với ĐT.631 (đoạn đường trục khu kinh tế đến cây xăng Cẩm Vy, xã Nhơn Hạnh)
- Giao Thanh tra thị xã rà soát, củng cố hồ sơ, tham mưu UBND thị xã tổ chức đối thoại theo đúng quy định pháp luật đối với hộ ông Huỳnh Văn Hảo.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã quyết định thu hồi đất đối với hộ ông Huỳnh Văn Hảo theo đúng quy định; đồng thời xây dựng Kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật.
23. Dự án Cụm công nghiệp Tân Đức, xã Nhơn Mỹ
Giao UBND xã Nhơn Mỹ tăng cường công tác vận động 02 hộ Nguyễn Văn Sang và Võ Ngọc Tuấn chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
24. Dự án Cụm công nghiệp Nhơn Tân 1
Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đối với dự án này để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
25. Dự án Cụm công nghiệp Đồi Hỏa Sơn
Giao BQLDA làm việc với Nhà đầu tư về việc đề xuất điều chỉnh quy mô, ranh giới quy hoạch cụm công nghiệp, báo cáo kết quả làm việc cho lãnh đạo UBND thị xã chỉ đạo.
26. Đối với các dự án còn lại
Giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng thị xã và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch đã đề ra, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất UBND thị xã xem xét, giải quyết.

Tác giả bài viết: TTN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây