Thị xã An Nhơn

https://annhon.binhdinh.gov.vn

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các công trình, dự án do UBND thị xã làm chủ đầu tư; đồng thời họp trực báo định kỳ công tác BTGPMB các công trình, dự án trên địa bàn thị xã

Ngày 19/8/2022, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các công trình, dự án do UBND thị xã làm chủ đầu tư; đồng thời họp trực báo định kỳ công tác BTGPMB các công trình, dự án trên địa bàn thị xã. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo BQLDA báo cáo tiến độ thực hiện các công trình, dự án do UBND thị xã làm chủ đầu tư; báo cáo tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã; nghe ý kiến của Phó Chủ tịch UBND thị xã Mai Xuân Tiến và các đại biểu tham dự họp, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng có ý kiến kết luận như sau:
I. BQLDA và các cơ quan, đơn vị, UBND các xã phường có liên quan tiếp tục thực hiện có kết quả ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã tại Thông báo kết luận số 2327/TB-UBND ngày 15/8/2022 về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp trực báo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã ngày 12/8/2022.
II. Yêu cầu BQLDA tiếp tục phát huy đầy đủ vai trò là đơn vị đại diện chủ đầu tư, tăng cường hơn nữa trong công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát và đôn đốc các công trình, dự án đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành theo đúng yêu cầu về tiến độ đề ra.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công triển khai thi công hoàn thành các công trình, dự án.
- Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch khẩn trương rà soát khối lượng thi công từng công trình, dự án để đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn trong năm 2022, trình UBND thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy cho chủ trương trước khi trình HĐND thị xã tại Kỳ họp chuyên đề (dự kiến tổ chức giữa đầu tháng 9/2022).
- Đối với các công trình, dự án chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra phải thực hiện ngay việc lập biên bản chậm tiến độ để củng cố hồ sơ pháp lý, đồng thời tham mưu UBND thị xã chỉ đạo xử lý theo đúng quy định.
- Đối với các công trình, dự án đã thi công hoàn thành, khẩn trương phối hợp tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy định.
III. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, BQLDA thiến hành khảo sát, đề xuất UBND thị xã cho chủ trương sửa chữa các Nghĩa trang liệt sỹ còn lại theo đúng quy định.
IV. Ý kiến chỉ đạo một số công trình, dự án cụ thể
1. Công trình dân dụng
1.1. Các công trình trường học đang thi công: Giao BQLDA yêu cầu đơn vị thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/8/2022 để kịp thời phục vụ cho năm học mới 2022 – 2023.
1.2. Công trình Nhà văn hóa trung tâm thị xã An Nhơn: Giao BQLDA yêu cầu đơn vị thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2022.
1.3. Dự án Trung tâm y tế thị xã An Nhơn – hạng mục Khu điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ: Giao BQLDA yêu cầu đơn vị thi công hoàn thành việc sửa chữa và bàn giao đưa vào sử dụng đối với Khoa nội; hoàn thành việc xây dựng phần thô trong năm 2022 đối với công trình xây dựng mới.
1.4. Công trình Chợ An Nhơn
- Giao BQLDA yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo theo kế hoạch đề ra.
- Giao Phòng Kinh tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, xây dựng dự thảo Phương án di dời chợ Bình Định; đồng thời tham mưu UBND thị xã phối hợp với UBMTTQVN thị xã tổ chức phản biện.
1.5. Công trình Trung tâm phục vụ hành chính công An Nhơn: Giao BQLDA yêu cầu đơn vị thi công hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/9/2022.
1.6. Công trình Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự thị xã và nhà ăn, nghỉ, sinh hoạt cho dân quân thường trực của thị xã: Đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự thị xã phối hợp BQLDA kiến nghị Bộ tư lệnh Quân khu 5 khẩn trương thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Nhơn để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
1.7. Dự án Khu căn cứ chiến đấu giả định phục vụ diễn tập KVPT thị xã: Đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự thị xã xây dựng phương án quản lý, sử dụng hiệu quả, nhất là không để trường hợp nước ngập úng trong các tuyến hào, các hầm, dễ gây sạt lở, xuống cấp.
2. Công trình hạ tầng kỹ thuật
2.1. Dự án Khu dân cư đường Lê Hồng Phong nối dài về phía Đông, phường Bình Định (giai đoạn 1)
- Giao UBND phường Bình Định vận động, yêu cầu 03 hộ dân đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khẩn trương tháo gỡ nhà cửa, vật kiến trúc… bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 25/8/2022.
- Giao BQLDA:
+ Yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương thi công nhưng vị trí đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, đảm bảo thông tuyến đường DS5 (đường Hàm Nghi nối dài).
+ Phối hợp với Thanh tra thị xã thăm mưu UBND thị xã làm việc với các hộ dân bị ảnh hưởng tại vị trí mở đường DS5 (đoạn kết nối đường DS5 và đường Mai Dương).
+ Yêu cầu Công ty TNHH An Nhơn Land (Nhà đầu tư) chuyển tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án đã được duyệt để chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng trên đường Mai Dương (phần của Nhà đầu tư), đồng thời yêu cầu Nhà đầu tư khẩn trương thi công mở rộng tuyến đường Mai Dương theo thiết kế đã được duyệt, đảm bảo đồng bộ với phần thực hiện của thị xã.
2.2. Dự án Khu dân cư đường Lê Hồng Phong nối dài về phía Đông, phường Bình Định (giai đoạn 2)
- Giao UBND phường Bình Định tiếp tục vận động, yêu cầu các hộ dân đã chấp thuận phương án, nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
- Giao BQLDA yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại theo đúng thiết kế đã được duyệt.
2.3. Dự án Khu dân cư Đông Bàn Thành 2, phường Đập Đá
- Giao UBND phường Đập Đá tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là các hộ dân bị ảnh hưởng tại nút giao nhau với đường Lê Duẩn.
- Giao BQLDA yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại theo đúng thiết kế đã được duyệt.
2.4. Dự án Quảng trường trung tâm thị xã: Yêu cầu UBND phường Bình Định tăng cường quản lý trật tự đô thị, không để người dân trưng bày cây cảnh, ươm giống Cúc chậu… gây mất mỹ quan đô thị.
2.5. Dự án Hoa viên kết hợp điểm trưng bày Mai vàng Nhơn An
- Giao UBND xã Nhơn An phối hợp với BQLDA tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, yêu cầu các hộ dân khẩn trương di dời 100% số mai, tháo gỡ nhà tạm để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công trước ngày 25/8/2022.
- Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp mồ mả, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 25/8/2022.
2.6. Dự án Khu dân cư phía nam đường Ngô Văn Sở: Giao BQLDA yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công và triển khai thi công đoạn đường Ngô Văn Sở giáp đường Võ Văn Dũng, nhất là đảm bảo hoàn thành hệ thống thoát nước trước ngày 30/8/2022; hoàn thành san lấp mặt bằng trong năm 2022.
2.7. Dự án Khu dân cư phía tây đường Chu Văn An
- Giao UBND phường Nhơn Hưng làm việc, yêu cầu 02 hộ còn lại khẩn trương tháo gỡ nhà cửa, vật kiến trúc… bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
- Giao BQLDA tham mưu UBND thị xã xử lý 01 mộ vô chủ còn lại. Đồng thời đề ra kế hoạch hoàn thành dự án này trong năm 2022.
2.8. Dự án Nghĩa trang Nhân dân giai đoạn 1: Giao BQLDA phối hợp với UBND xã Nhơn Tân xác định lại ranh giới thửa đất cho 13 hộ vướng mắc trước ngày 23/8/2022. Đồng thời yêu cầu đơn vị thi công xây dựng kế hoạch, phương án thi công, cơ bản hoàn thành trong năm 2022, đảm bảo cho việc chôn cất, mai táng của người dân các khu vực phía nam thị xã.
3. Công trình giao thông
3.1. Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT.636 (đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã 4 giao nhau với đường Tây tỉnh)
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã phối hợp với Thanh tra thị xã, Phòng Tư pháp thị xã hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc UBND xã Nhơn Khánh lập thủ tục xử lý vi phạm hành chính về các trường hợp lấn chiếm đất đai theo đúng quy định (nhắc lại lần 1). Đồng thời tham mưu UBND thị xã thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát và đề xuất xử lý các trường hợp còn vướng mắc.
- BQLDA khẩn trương phối hợp chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân theo phương án đã được duyệt; đồng thời yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, triển khai trước 30/8/2022 phải hoàn thành việc thảm nhựa đối với các đoạn đường đã hoàn chỉnh về quy mô nền đường theo thiết kế được duyệt.
- Giao UBND xã Nhơn Khánh tiếp tục tổ chức vận động thường xuyên các hộ vướng mắc còn lại chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhận tiền bồi thường, tự giác tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… để bàn giao mặt bằng cho Nhà nước theo đúng quy định, nhất là các trường hợp là cán bộ, Đảng viên; chủ động phối hợp với đơn vị thi công để hỗ trợ các hộ dân tháo gỡ nhà ở, vật kiến trúc để đẩy nhanh việc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
3.2. Công trình Cầu Phụ Ngọc (cũ): Giao BQLDA tiếp tục đôn đốc Nhà thầu thi công triển khai thi công tại những vị trí đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là hạng mục trụ cầu phải hoàn thành vượt lũ.
3.3. Dự án Tuyến đường từ ĐT.636 (Nhơn Khánh) kết nối với đường ĐH.35 Tân Dân - Bình Thạnh (Nhơn Hậu) và theo đường ĐH.35 đến đường Trường Chinh (Nhơn Hưng)
- Giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với UBND xã Nhơn Khánh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành làm việc, yêu cầu đơn vị thi công xây lắp đường dây trung áp huyện Tây Sơn và thị xã An Nhơn 1 phải thống nhất hướng tuyến không ảnh hưởng quy hoạch giao thông và khu dân cư đoạn qua địa bàn thị xã An Nhơn.
- Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện ở phường Nhơn Hưng, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 27/8/2022.
- Giao UBND xã Nhơn Hậu vận động, yêu cầu người dân tự giác tháo gỡ các công trình tạm để canh giữ mai bị ảnh hưởng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án.
3.4. Công trình Nâng cấp đường Đê bao giai đoạn 2
- Giao UBND phường Nhơn Hưng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, yêu cầu các hộ dân đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khẩn trương tháo gỡ nhà cửa, vật kiến trúc, di dời cây cối… để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tiếp tục thi công công trình trước ngày 20/8/2022.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã xây dựng kế hoạch cưỡng chế đối với 03 hộ vướng mắc còn lại.
3.5. Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối các điểm di tích văn hóa, lịch sử phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn: Giao UBND phường Nhơn Thành làm việc, vận động Nhà thờ Giáo xứ Gò Găng về việc di dời tường rào, mở rộng bán kinh cong, đảm bảo an toàn giao thông.
3.6. Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT. 631 (đoạn từ ngã 3 Bàu Sáo, phường Nhơn Hưng đến chợ Quán Mới, xã Nhơn Hạnh)
- Giao UBND các xã Nhơn An, Nhơn Phong và Nhơn Hạnh tăng cường hơn nữa công tác vận động các hộ dân đã chấp thuận phương án, nhận tiền bồi thường, tự giác tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
- Giao UBND xã Nhơn Hạnh rà soát hồ sơ nguồn gốc đất đai và xây dựng kế hoạch thực hiện việc bảo vệ thi công đối với 01 hộ còn lại, hoàn thành trước ngày 30/8/2022.
- Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng 02 trường hợp còn lại đã đủ điều kiện ở xã Nhơn Phong, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 27/8/2022.
3.7. Dự án Tuyến giao thông hai bên kè từ cầu Trường Thi đến đập Thạnh Hòa: Giao BQLDA khẩn trương phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch và các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất giá đất tái định cư để có cở sở thực hiện các bước tiếp theo.
3.8. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 1: Đoạn từ ĐT.636 đến Tân Dân - Bình Thạnh
- Giao UBND xã Nhơn Khánh tiếp tục vận động, yêu cầu hộ bà Đinh Thị Gái bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tổ chức thi công dự án trước ngày 24/8/2022.
- Giao BQLDA yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương thi công hoàn thành dự án.
3.9. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông kết nối đường trục kinh tế với ĐT.631 (đoạn đường trục khu kinh tế đến cây xăng Cẩm Vy, xã Nhơn Hạnh): Giao UBND xã Nhơn Hạnh vận động, yêu cầu 01 hộ còn lại (hộ ông Hảo) khẩn trương di dời mai, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công công trình trước ngày 25/8/2022.
3.10. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐH.35 (đoạn từ đường trục Đông - Tây đến đường trục Bắc - Nam số 1)
- Giao BQLDA phối hợp chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt. Đồng thời kiểm tra lại trường hợp hộ ông Dung để đề xuất phương án bồi thường giải phóng mặt bằng (nếu có).
- Giao UBND xã Nhơn Mỹ và xã Nhơn Hậu tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân đã chấp thuận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng khẩn trương tháo gỡ nhà cửa, vật kiến trúc… để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tổ chức thi công công trình.
3.11. Công trình tuyến đường gom phía tây đường Nguyễn Văn Linh (đoạn Tần Phú – Ngô Gia Tự): Giao BQLDA khẩn trương hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ, thủ tục để tiến hành tổ chức thi công dự án, đảm bảo hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2023.
3.12. Đối với các công trình, dự án đang lập thủ tục đầu tư: Giao BQLDA thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục đầu tư, đảm bảo khởi công trong năm 2022.
4. Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
Giao BQLDA:
- Phải tập trung quyết liệt, đôn đốc các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, trang thiết thiết bị… đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành vượt lũ an toàn, nhất là các công trình đang chậm tiến độ.
- Yêu cầu các đơn vị tư vấn giám sát tăng cường giám sát công trình theo đúng thiết kế đã được phê duyệt; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc (nếu có) và đề xuất UBND thị xã chỉ đạo thực hiện.
- Đối với các công trình vì lý do khách quan không thể hoàn thành vượt lũ thì phải thi công đảm bảo an toàn tại những vị trí xung yếu, trọng điểm; đồng thời tổ chức thi công theo hình thức cuốn chiếu và xây dựng phương án phòng, chống bão lụt cho công trình.
 

Tác giả bài viết: TTN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây