Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các công trình, dự án do UBND thị xã làm chủ đầu tư; đồng thời họp trực báo định kỳ công tác BTGPMB các công trình, dự án trên địa bàn thị xã

Ngày 10/6/2022, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các công trình, dự án do UBND thị xã làm chủ đầu tư; đồng thời họp trực báo định kỳ công tác BTGPMB các công trình, dự án trên địa bàn thị xã. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo BQLDA báo cáo tiến độ thực hiện các công trình, dự án do UBND thị xã làm chủ đầu tư; báo cáo tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã; nghe ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư và các đại biểu tham dự họp, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng có ý kiến kết luận như sau:
I. Về công tác trực báo định kỳ công tác BTGPMB các công trình, dự án trên địa bàn thị xã
1. Dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua địa phận thị xã An Nhơn
- Giao BQLDA, Phòng Tư pháp, Thanh tra thị xã, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch và các Phòng, ban liên quan tăng cường công tác nghiên cứu các văn bản, quy định pháp luật có liên quan đến việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư để kịp thời tham mưu UBND thị xã triển khai thực hiện sau khi UBND tỉnh có chủ trương phân cấp cho UBND thị xã thực hiện, đảm bảo đúng quy định hiện hành.
- Giao BQLDA:
+ Tại các kỳ trực báo lần sau, báo cáo cần nêu rõ, cụ thể các số liệu như số trường hợp đã kiểm kê; số liệu đã cung cấp cho các xã, phường để yêu cầu xác minh nguồn gốc đất đai; số liệu đã được các xã, phường xác minh nguồn gốc đất đai xong…
+ Đề nghị đơn vị trích đo đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành dứt điểm việc trích đo trong tháng 6/2022. Đồng thời cung cấp số liệu hàng tuần để làm cơ sở tiến hành kiểm kê và xác minh nguồn gốc đất đai.
+ Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành kiểm tra, rà soát các hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật… bị ảnh hưởng tuyến đường cao tốc Bắc – Nam xây dựng kế hoạch di dời, đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng của thị xã đề ra.
+ Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đầu tư để sớm triển khai đầu tư các Khu tái định cư phục vụ dự án đường cao tốc Bắc - Nam.
- Chủ tịch UBND các xã, phường Nhơn Hoà, Nhơn Thọ, Nhơn Lộc và Nhơn Phúc cần nêu cao tinh thần trách nhiệm; chỉ đạo thành lập Hội đồng xác minh nguồn gốc đất đai ở địa phương để xác minh chặt chẽ, kịp thời; đẩy nhanh việc lập hồ sơ đề nghị thông báo thu hồi đất; tăng cường chỉ đạo công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng… Tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường cao tốc Bắc – Nam.
2. Dự án Khu dân cư đường Lê Hồng Phong nối dài về phía Đông
- Giao BQLDA:
+ Kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp có liên quan đến hộ Lý Thị Kim Cúc theo bản án đã có hiệu lực pháp luật và các trường hợp bị ảnh hưởng ở đường Mai Dương, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 22/6/2022.
+ Yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương thi công đối với phần đã hoàn thành giải phóng mặt bằng tại vị trí nhà bà Nguyễn Thị Thuý đảm bảo thông tuyến đường DS5.
- Giao UBND phường Bình Định khẩn trương hoàn thành công tác xác minh nguồn gốc đất đai đối với các hộ ở đường Mai Dương bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng; tiếp tục vận động, yêu cầu các hộ dân đã chấp thuận phương án, nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
3. Dự án Khu dân cư dọc hai bên đường liên phường Bình Định – Nhơn Hưng
- Giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp, đôn đốc Nhà đầu tư (Công ty TNHH đầu tư Bình Định) rà soát, điều chỉnh quy hoạch đối với các nút giao thông đấu nối Khu dân cư dọc hai bên đường liên phường Bình Định – Nhơn Hưng với đường Ngô Gia Tự và đường Trần Phú để có cơ sở thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao BQLDA:
+ Tiếp tục phối hợp với UBND phường Bình Định và Nhơn Hưng trực tiếp vận động, phân tích cho các hộ dân bị ảnh hưởng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hiểu về các quyền lợi theo phương án tối ưu nhất, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước và công dân theo đúng quy định pháp luật, báo cáo UBND thị xã để cho chủ trương thực hiện.
+ Bàn giao mặt bằng và yêu cầu Nhà đầu tư tổ chức thi công tuyến đường liên phường đoạn từ Thị đội vào phường Bình Định.
+ Tập trung phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng đề xuất xử lý dứt điểm các vướng mắc đối với các hộ còn tồn tại.
4. Công trình Nhà làm việc Thị ủy An Nhơn – Hạng mục: Xây dựng mới nhà lưu trữ và sửa chữa các hạng mục phụ trợ
Giao BQLDA yêu cầu đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh phương án thiết kế, trình UBND thị xã xem xét, cho ý kiến trước khi trình Ban Thường vụ Thị ủy trước ngày 25/6/2022; đồng thời tiếp tục đẩy nhanh việc hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thuận lợi khi triển khai thi công.
5. Dự án Khu dân cư đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía Đông (giai đoạn 1: Thi công đường trục chính)
- Giao UBND phường Nhơn Hưng phối hợp với BQLDA tiếp tục làm việc, vận động đối với 03 hộ còn lại chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao BQLDA yêu cầu đơn vị thi công tiếp tục triển khai và đẩy nhanh tiến độ thi công tại những vị trí đã bàn giao mặt bằng.
6. Dự án Tuyến giao thông hai bên kè từ cầu Trường Thi đến đập Thạnh Hòa
- Giao UBND phường Bình Định khẩn trương hoàn thành công tác xác minh nguồn gốc đất đai các hộ dân bị ảnh hưởng trước ngày 15/6/2022.
- Giao UBND phường Bình Định và phường Nhơn Hòa tiếp tục vận động, yêu cầu các hộ dân nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng quy định.
- Giao BQLDA:
+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo trước ngày 22/6/2022 sẽ trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cuối cùng dự án.
+ Nghiên cứu rà soát, lập phương án tái định cư tại Khu dân cư phía Đông đường Nguyễn Văn Linh và Khu dân cư đường Lê Hồng Phong nối dài về phía Đông cho từng trường hợp cụ thể.
+ Yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công tại các vị trí đã bàn giao mặt bằng.
7. Đối với đoạn kè còn lại nằm tiếp giáp công trình Kè sông Trường Thi, phường Nhơn Hòa do Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư kéo dài đến giáp Quốc lộ 1 (cầu Tân An)
- UBND phường Nhơn Hòa khẩn trương xác minh nguồn gốc đất đai đối với các hộ bị ảnh hưởng.
- Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 22/6/2022.
(Đã chỉ đạo qua nhiều kỳ trực báo nhưng vẫn chưa có báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thị xã)
8. Dự án Mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1211+110 đến Km1211+799,21
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tham mưu UBND thị xã thành lập Đoàn kiểm tra, rà soát và đề xuất UBND thị xã chỉ đạo xử lý các trường hợp hoán đổi đất nông nghiệp canh tác để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.
- Giao BQLDA phối hợp với UBND phường Bình Định chi trả tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt, hoàn thành trước ngày 15/6/2022.
- UBND phường Bình Định tiếp tục vận động, yêu cầu các hộ dân nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước quản lý theo đúng quy định.
9. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (Đường liên phường): Đoạn từ Thị Đội đến giáp Khu dân cư Cẩm Văn
- UBND phường Nhơn Hưng phối hợp với Tổ công tác xã minh lại mồ mả của hộ ông Nguyễn Hữu Lợi. Báo cáo kết quả cho BQLDA để có cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao BQLDA phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt trước ngày 20/6/2022, đảm bảo đủ điều kiện bàn giao mặt bằng và đôn đốc đơn vị thi công triển khai thi công dự án; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đề xuất vị trí tái định cư cho phù hợp.
10. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (Đường liên phường): Đoạn từ KDC N4A (Nhơn Hưng) đến xã Nhơn Hậu (Cổng làng nghề Bún Ngãi Chánh)
Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện tiếp theo, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 22/6/2022.
11. Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT.636 (đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã 4 giao nhau với đường Tây tỉnh)
- Giao BQLDA phối hợp với UBND xã Nhơn Khánh:
+ Khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ đã chấp thuận phương án bồi thường trước ngày 20/6/2022.
+ Kiểm tra, điều chỉnh lộ giới giải phóng mặt bằng đoạn từ Nghĩa trang xã Nhơn Khánh đến hết dãy nhà về phía Tây, đảm bảo đồng bộ, mỹ quan nếu việc bồi thường giải phóng mặt bằng thuận lợi.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với BQLDA tham mưu xây dựng Kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp đã tuyên truyền, vận động nhiều lần nhưng vẫn không thống nhất chủ trương của Nhà nước về bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao UBND xã Nhơn Khánh phối hợp với Tổ công tác tổ chức vận động thường xuyên các hộ vướng mắc còn lại chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhận tiền bồi thường, tự giác tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… để bàn giao mặt bằng cho Nhà nước theo đúng quy định, nhất là các trường hợp là cán bộ, Đảng viên; chủ động phối hợp với đơn vị thi công để hỗ trợ các hộ dân tháo gỡ nhà ở, vật kiến trúc để đẩy nhanh việc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
- Đối với trường hợp 02 Nguyễn Thị Mười và Trương Thị Em: Thống nhất chủ trương gửi tiền bồi thường vào Kho bạc Nhà nước, vận động hộ dân bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, sau khi có Bản án của Toà án sẽ tiến hành chi trả tiền bồi thường theo đúng quy định.
- Đối với các trường hợp thuộc đất quy hoạch phân lô cụ thể, có lộ giới rõ ràng nhưng vẫn kiến nghị là ranh đất sát mép đường nhựa: Giao UBND xã Nhơn Khánh tiến hành làm việc cụ thể bằng biên bản, củng cố hồ sơ theo đúng quy định.
12. Dự án Khu dân cư Đông Bàn Thành 2, phường Đập Đá
Giao BQLDA tập trung công tác giải phóng mặt bằng nút giao với đường Quốc lộ 1 (kết nối với đường Huyền Trân Công Chúa); đồng thời lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện tiếp theo, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 22/6/2022.
13. Công trình Tuyến đường từ Khu Tái định cư Quốc lộ 19, Huỳnh Kim đi An Lộc, phường Nhơn Hòa
Giao BQLDA tiếp tục phối hợp với UBND phường Nhơn Hòa khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt, đảm bảo đủ điều kiện bàn giao mặt bằng và đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.
14. Dự án Khu dân cư tiếp giáp với KDC N4A nối dài về phía Tây, phường Nhơn Hưng
Giao BQLDA phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt.
15. Đối với các công trình, dự án: Khu dân cư phía Tây đường liên phường Bình Định đi Nhơn Hưng; Tuyến đường N4, khu vực Hòa Cư, phường Nhơn Hưng
- Giao BQLDA hoàn thành công tác kiểm kê trước ngày 15/6/2022, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
- Giao UBND các phường Bình Định, Nhơn Hưng chủ động công tác xác minh nguồn gốc đất đai để đẩy nhanh thực hiện các bước tiếp theo.
16. Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT. 631 (đoạn từ ngã 3 Bàu Sáo, phường Nhơn Hưng đến chợ Quán Mới, xã Nhơn Hạnh)
- Giao UBND các xã Nhơn An, Nhơn Phong và Nhơn Hạnh tiếp tục vận động các hộ dân đã chấp thuận phương án, nhận tiền bồi thường, tự giác tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 20/6/2022 (nhất là hộ ông Thiện ở xã Nhơn An). UBND xã Nhơn Hạnh tăng cường vận động 06 hộ còn lại nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước.
- Giao BQLDA:
+ Phối hợp với UBND xã Nhơn Phong làm việc, vận động hộ Lê Ngọc Lang và Nguyễn Hữu Minh chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
+ Lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với trường hợp Phan Long Bảo, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 22/6/2022.
- Đối với 02 hộ Nguyễn Văn Phúc và Nguyễn Văn Dũng: Giao BQLDA phối hợp với Phòng Quản lý đô thị làm việc, thống nhất phương án có nhận đất tái định cư hay không để có cơ sở điều chỉnh phương án tái định cư, trình phê duyệt theo đúng quy định.
Trường hợp 02 hộ ở lại, không nhận đất tái định cư: Giao Phòng Quản lý đô thị và UBND xã Nhơn Phong quản lý lộ giới quy hoạch và cấp phép xây dựng theo đúng quy định; Giao UBND xã Nhơn Phong không đề nghị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 lô đất dự kiến tái định cư cho 02 hộ nêu trên, để xem xét tái định cư cho các trường hợp khác theo đúng quy định.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với BQLDA tham mưu xây dựng Kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ Lê Văn Sơn theo đúng quy định pháp luật.
17. Công trình Kè Thuận Thái, xã Nhơn An (giai đoạn 2)
Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND xã Nhơn An chi trả tiền cho các hộ dân chấp thuận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng và yêu cầu đơn vị thi công; tiếp tục kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp bị ảnh hưởng đất ở, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 22/6/2022.
18. Dự án Khu dân cư đường N4A nối dài về phía Đông (giai đoạn 1: Thi công trục đường chính)
Giao BQLDA phối hợp với UBND xã Nhơn An tiếp tục vận động các hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng đất vườn để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công dự án trước, sau khi có đất tái định cư sẽ tháo gỡ nhà cửa, vật kiến trúc để bàn giao toàn bộ mặt bằng. Đồng thời phối hợp bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công và yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.
19. Dự án Tuyến đường liên huyện Phù Cát – An Nhơn
- Giao UBND xã Nhơn Phong xử lý dứt điểm kiến nghị của hộ Lê Văn Sáu theo đúng thẩm quyền; đồng thời yêu cầu hộ nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước theo đúng quy định.
- Giao BQLDA thị xã phối hợp với UBND huyện Phù Cát khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được phê duyệt và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 20/6/2022; lập phương án tái định cư, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
20. Dự án Tuyến đường từ ĐT.636 (Nhơn Khánh) kết nối với đường ĐH.35 Tân Dân - Bình Thạnh (Nhơn Hậu) và theo đường ĐH.35 đến đường Trường Chinh (Nhơn Hưng)
- UBND phường Nhơn Hưng đẩy nhanh công tác xác minh nguồn gốc đất đai đối với các trường hợp ở đường Nguyễn Du.
- Giao BQLDA:
+ Lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp ở phường Nhơn Hưng, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 20/6/2022.
+ Phối hợp với UBND xã Nhơn Khánh chi trả tiền cho các hộ dân còn lại sau khi điều chỉnh đối tượng bị ảnh hưởng thu hồi đất; tích cực đôn đốc triển khai khối lượng thi công đối với phần diện tích có liên quan đến Khu dân cư Trung tâm xã Nhơn Khánh đảm bảo hiệu quả, đúng quy định pháp luật.
21. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Hậu – Nhơn Khánh (đoạn từ đường ĐH.34, xã Nhơn Hậu kết nối với đường ĐT.636, xã Nhơn Khánh)
Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 20/6/2022.
22. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 1: Đoạn từ ĐT.636 đến Tân Dân - Bình Thạnh
Giao UBND xã Nhơn Khánh tiếp tục vận động, giải thích để hộ bà Đinh Thị Gái nhận bàn giao đất cho hộ theo đúng quy định; đồng thời yêu cầu hộ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tổ chức thi công dự án trước ngày 20/6/2022.
23. Dự án Khu Công nghiệp Nhơn Hòa giai đoạn 2
- Giao UBND xã Nhơn Thọ thành lập Tổ vận động với thành phần theo quy định, tổ chức vận động bằng văn bản cụ thể đối với hộ Võ Ngọc Hân để củng cố hồ sơ (nhắc lần 2).
- Giao Thanh tra thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND thị xã tổ chức đối thoại với hộ Võ Ngọc Hân theo đúng quy định.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với BQLDA tham mưu UBND thị xã xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất hộ Võ Ngọc Hân theo đúng quy định.
24. Công trình Tuyến đường trục Đông - Tây: Đoạn từ ĐT.636, xã Nhơn Khánh kết nối với đường Quốc lộ 19
Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp ảnh hưởng đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 22/6/2022 (chú ý trừ diện tích ảnh hưởng đường cao tốc Bắc – Nam).
25. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐH.35 (đoạn từ đường trục Đông - Tây đến đường trục Bắc - Nam số 1)
Giao BQLDA
- Lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp ảnh hưởng đã đủ điều kiện ở xã Nhơn Mỹ, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 20/6/2022.
- Phối hợp với UBND xã Nhơn Hậu chi trả tiền bồi thường cho các trường hợp đã thông qua phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
26. Công trình Cầu Phụ Ngọc (cũ)
- Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường khẩn trương thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng vào ngày 15/6/2022.
- Giao BQLDA phối hợp với UBND xã Nhơn Khánh và xã Nhơn Phúc chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt, đồng thời yêu cầu hộ dân bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 20/6/2022, (ưu tiên vị trí thi công 2 mố cầu để thi công kịp vượt lũ 2022).
27. Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt
- Giao UBND xã Nhơn Thọ phối hợp với BQLDA thị xã làm việc với hộ Nguyễn Thế Nhật bằng biên bản cụ thể để củng cố hồ sơ.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với BQLDA tham mưu xây dựng Kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ Nguyễn Thế Nhật, trình UBND thị xã xem xét trước ngày 15/6/2022.
- Giao Phòng Quản lý đô thị  yêu cầu Nhà đầu tư hoàn chỉnh tất cả các hồ sơ, thủ tục đầu tư, đảm bảo triển khai dự án trước ngày 30/7/2022, nếu không sẽ đề nghị thu hồi chủ trương thực hiện dự án theo đúng quy định.
28. Các nhiệm vụ chung
- Giao các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã tại Thông báo kết luận số 1401/TB-UBND ngày 03/6/2022 đối với các nhiệm vụ chưa hoàn thành.
- Giao BQLDA tiếp tục chủ trì, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất UBND thị xã xem xét, giải quyết; khẩn trương lập thủ tục đề nghị giao đất đối với các công trình đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định để đảm bảo chỉ tiêu thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và năm 2022; yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những vị trí hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời phối hợp với BQLDA và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã lập đầy đủ các hồ sơ thủ tục đề nghị giao đất đối với các công trình, dự án đã hoàn thành kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và năm 2022.
- UBND các xã, phường yêu cầu các hộ dân đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khẩn trương tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng quy định; tiếp tục tăng cường công tác tổ chức vận động các hộ dân (có biên bản vận động cụ thể) để tạo sự chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đồng thời củng cố hồ sơ pháp lý theo quy định.
- Giao UBND các xã, phường chậm nhất trong vòng 01 ngày sau ngày Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã thông qua phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, các xã, phường phải gửi Tờ trình đề nghị thu hồi đất các trường hợp ảnh hưởng giải phóng mặt bằng theo phương án cho Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Trong vòng 03 ngày khi nhận được văn bản đề nghị của BQLDA, Phòng Tài nguyên và Môi trường phải thẩm định và trình UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
II. Về công tác tiến độ thực hiện các công trình, dự án do UBND thị xã làm chủ đầu tư
1. Yêu cầu BQLDA và các cơ quan, đơn vị, UBND các xã phường có liên quan tiếp tục thực hiện có kết quả ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã tại Thông báo kết luận số 692/TB-UBND ngày 12/4/2022 về tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn thị xã.
2. BQLDA tiếp tục phát huy đầy đủ vai trò là đơn vị đại diện chủ đầu tư, tăng cường hơn nữa trong công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát và đôn đốc các công trình, dự án đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành theo đúng yêu cầu về tiến độ đề ra.
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công triển khai thi công hoàn thành các công trình, dự án.
3. Đối với các công trình đê, kè:
- Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã tại Thông báo kết luận số 1588/TB-UBND ngày 13/6/2022.
- Yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo 100% công trình hoàn thành trước ngày 30/8/2022, đảm bảo vượt lũ an toàn.
- Giao BQLDA tham mưu UBND thị xã tổ chức thuê đơn vị kiểm định độc lập về chất lượng công trình đối với các công trình đã chậm tiến độ và thành lập đoàn kiểm tra của thị xã về chất lượng công trình đê, kè, báo cáo lãnh đạo UBND thị xã, hoàn thành trước ngày 25/6/2022.
4. Đối với các công trình trường học (thuộc danh mục các công trình chuyển tiếp) đã thi công xong, khẩn trương tổ chức nghiệm thu, đưa vào sử dụng trong tháng 4/2022; các công trình còn lại (đạt khối lượng cơ bản trên 90%) phải hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 5/2022 theo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại Thông báo kết luận số 692/TB-UBND ngày 12/4/2022 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện hoàn thành, yêu cầu BQLDA khẩn trương thực hiện nghiêm, đồng thời lưu ý thêm các trường hợp sau:
- Trường mẫu giáo phường Nhơn Hoà (điểm chính Tân Hòa) – Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng: Hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/7/2022.
- Trường Tiểu học số 1 Nhơn Thọ (điểm chính Ngọc Thạnh) – Hạng mục: Xây dựng nhà 02 tầng 08 phòng (02 phòng học và 06 phòng chức năng): Hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/6/2022.
Đồng thời, giao BQLDA tham mưu UBND thị xã về việc thuê đơn vị kiểm định chất lượng công trình này theo đúng quy định để kiểm định chất lượng thực tế công trình, hoàn thành trước ngày 25/6/2022.
- Trường Tiểu học số 2 Nhơn Thành (Phú Thành) – Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng: Hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/6/2022.
- Các trường học còn lại phải hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/7/2022 để kịp thời đưa vào sử dụng trong năm học mới 2022 - 2023.
5. Trung tâm phục vụ hành chính công An Nhơn: Hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/9/2022.
6. Cải tạo, nâng cấp công viên, hoa viên của thị xã: Hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/6/2022.
7. Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT.631 (đoạn từ ngã 3 Bàu Sáo, phường Nhơn Hưng đến chợ Quán Mới, xã Nhơn Hạnh): Yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành công trình trước ngày 30/6/2022 theo kế hoạch đề ra. (hạn trước ngày 10/6/2022 theo Thông báo kết luận số 692/TB-UBND ngày 12/4/2022 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện hoàn thành).
8. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ cầu Thị Lựa đến Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh: Yêu cầu BQLDA hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công hoàn thành công trình trong tháng 7/2022 (hạn trong tháng 4/2022 theo Thông báo kết luận số 692/TB-UBND ngày 12/4/2022 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện hoàn thành).
9. Công trình Nâng cấp đường Đê bao giai đoạn 2: Yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành công trình trước ngày 30/7/2022 (hạn trước ngày 30/4/2022 theo Thông báo kết luận số 692/TB-UBND ngày 12/4/2022 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện hoàn thành).
10. Công trình cầu Thiết Tràng, xã Nhơn Mỹ: Yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành công trình trước ngày 30/7/2022.
11. Xây dựng các hạng mục công trình thuộc Đề án Phát triển làng nghề sản xuất cây Mai vàng Nhơn An: Yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành công trình trong tháng 6/2022 (hạn trước ngày 30/4/2022 theo Thông báo kết luận số 692/TB-UBND ngày 12/4/2022 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện hoàn thành).
12. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (Đường liên phường): Đoạn từ Thị Đội đến giáp Khu dân cư Cẩm Văn: Yêu cầu bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tổ chức thi công và đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.
13. Dự án Tuyến đường trục Đông – Tây: Đoạn từ ĐT.636, xã Nhơn Khánh kết nối với đường Quốc lộ 19 và dự án Tuyến đường trục Đông – Tây: Đoạn từ Bến xe mới thị xã đến cầu Mương Đôi: Hoàn thành việc lập thủ tục đầu tư, đảm bảo đủ điều kiện tổ chức triển khai thi công trong tháng 7/2022 (hạn trong tháng 5/2022 theo Thông báo kết luận số 692/TB-UBND ngày 12/4/2022 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện hoàn thành).
14. Các công trình, dự án đã hoàn thành việc đấu thầu đơn vị thi công: Yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nguồn lực, khẩn trương khởi công trong tháng 6/2022. Riêng các dự án hạ tầng khu khu dân cư phải khởi công trong tháng 7/2022.
15. Đối với các công trình, dự án đang triển khai thi công còn lại: Giao BQLDA thường xuyên theo dõi, kiểm tra và đôn đốc đơn vị thi công tổ chức thi công công trình theo đúng tiến độ cam kết và đảm bảo chất lượng công trình, dự án theo đúng thiết kế.
 

Tác giả bài viết: TTN