Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp nghe báo cáo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình đê, kè; dự án các khu dân cư và các cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã

Ngày 21/4/2022, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng đã chủ trì cuộc họp trực báo định kỳ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo BQLDA báo cáo tình hình, kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; nghe ý kiến của các đại biểu tham dự họp, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng có ý kiến kết luận như sau:
Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp nghe báo cáo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình đê, kè; dự án các khu dân cư và các cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã
1. Công trình Kè từ cầu Trường Thi đến Đập Thạnh hòa.
- Giao UBND phường Bình Định tăng cường tổ chức vận động các hộ còn tồn tại, nhất là hộ Nguyễn Thị Mỹ Hoàng chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao BQLDA tiếp tục công khai phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ còn lại.
2. Công trình Tuyến giao thông hai bên kè từ cầu Trường Thi đến đập Thạnh Hòa.
- Giao UBND phường Bình Định tích cực hơn nữa công tác vận động đối với các hộ dân còn lại chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là các hộ nhận đất tái định cư.
- Giao BQLDA chủ trì, phối hợp với UBND phường Bình Định và các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tái định cư tại đường DS5 (đường Hàm Nghi nối dài) thuộc dự án Khu dân cư đường Lê Hồng Phong nối dài về phía đông, báo cáo kết quả UBND thị xã xem xét cho ý kiến để làm việc với các hộ thuộc diện tái định cư.
3. Công trình Tràn phân lũ phía bờ tả sông An Tượng (phía thượng lưu, vùng tràn Lỗ Ổi), thị xã An Nhơn.
Giao UBND xã Nhơn Thọ tích cực vận động hộ Nguyễn Thị Ánh và hộ Nguyễn Hữu Cẩm chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn thành trước ngày 30/4/2023.
4. Công trình Kè sông Thạch Đề, phường Đập Đá.
Giao UBND phường Đập Đá vận động hộ Nguyễn Đình Quảng cho đơn vị thi công trước phần mái kè để bảo vệ bờ sông, tránh sạt lở. Khi nào hộ nhận đất tái định cư sẽ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công hoàn thiện công trình sau. Đồng thời tiếp tục vận động hộ Nguyễn Tuyển chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để có mặt bằng giao đất tái định cư.
5. Công trình Kè Thuận Thái, xã Nhơn An (giai đoạn 2).
- Giao UBND xã Nhơn An khẩn trương yêu cầu các hộ Nguyễn Sĩ Đức, Nguyễn Thị Xuân Phương và Đặng Tiến bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Trong quá trình thi công, cử cán bộ trực tiếp vận động, giải thích để bảo đảm thi công hoàn thành trước ngày 30/4/2023.
- Giao BQLDA yêu cầu đơn vị thi công tiếp tục tổ chức thi công công trình, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/4/2023.
6. Công trình Nâng cấp, mở rộng mặt đường ĐT.636 (đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã tư giao nhau với đường Tây tỉnh).
- Giao BQLDA tổ chức làm việc với Công an thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan để bàn biện pháp tổ chức bảo vệ thi công đối với 02 hộ Nguyễn Thị Sơn và Nguyễn Thị Lắng (đã chuyển nhượng cho Nguyễn Xuân Chương) tại thôn An Hòa đảm bảo theo đúng quy định hiện hành; đồng thời khẩn trương rà soát lại hồ sơ chuyển nhượng đất của hộ bà Nguyễn Thị Lắng để bảo đảm thực hiện đúng lộ giới xác định.
- Giao UBND xã Nhơn Khánh chủ trì, phối hợp với BQLDA tiến hành xác định ranh giới đất trên thực địa đối với hộ Đỗ Thị Hiền và Lương Văn Lập; xác định rõ diện tích giao quyền theo sổ của các hộ; yêu cầu hộ giao trả phần đất lấn chiếm nếu xác định ranh giới trước nhà.
Trường hợp các hộ không giao trả phần đất lấn chiếm, UBND xã Nhơn Khánh phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định pháp luật.
7. Dự án Cụm công nghiệp Tân Đức, xã Nhơn Mỹ.
- Giao UBND xã Nhơn Mỹ tăng cường công tác vận động hộ Huỳnh Văn Minh chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao BQLDA:
+ Yêu cầu Nhà đầu tư Ngự Hoa Viên khẩn trương chuyển kinh phí để chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo phương án đã được phê duyệt.
+ Tiếp tục đẩy nhanh công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp bị ảnh hưởng thuộc dự án của Doanh nghiệp 6 Lợi đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng dự án của Doanh nghiệp Long Bình để nhanh chóng chi trả tiền bồi thường cho các hộ bị ảnh hưởng.
8. Dự án Cụm công nghiệp Đồi Hỏa Sơn.
- Giao BQLDA cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan củng cố hồ sơ đối với các hộ tồn tại theo đúng quy định để tiến đến công tác cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật.
- Riêng hộ Nguyễn Văn Đào, giao Thanh tra thị xã chủ trì, phối hợp với BQLDA và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND thị xã chỉ đạo xử lý theo đúng quy định.
- Giao UBND xã Nhơn Mỹ thanh lập Tổ vận động với thành phần theo quy định, tăng cường công tác vận động các trường hợp còn tồn tại chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và củng cố hồ sơ theo đúng quy định.
9. Dự án Khu dân cư dọc hai bên đường liên phường Bình Định đi Nhơn Hưng.
- Giao BQLDA phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư Bình Định để đề xuất phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 02 hộ ở phường Nhơn Hưng bị ảnh hưởng cả 2 dự án cho phù hợp, đúng quy định pháp luật.
- BQLDA phối hợp với UBND phường Bình Định và Công ty TNHH Đầu tư Bình Định tích cực có biện pháp giải phóng mặt bằng các nút giao thông, đảm bảo hoàn thành trước khi Chợ mới An Nhơn đi vào hoạt động.
10. Dự án Khu dân cư đường N4A nối dài về phía đông.
Giao UBND phường Nhơn Hưng và xã Nhơn An:
- Lập thủ tục đề nghị thông báo thu hồi đất đối với các thửa đất còn lại.
- Lập thủ tục đề nghị thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất đối với các thửa đất bị ảnh hưởng.
- Khẩn trương xác minh nguồn gốc đất đai đối với các thửa đất bị ảnh hưởng.

Tác giả bài viết: TTN