Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã báo cáo tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm do UBND thị xã làm chủ đầu tư

Ngày 25/10/2022, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng đã chủ trì cuộc họp nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã báo cáo tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm do UBND thị xã làm chủ đầu tư. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã báo cáo tình hình triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; nghe ý kiến của các Phó Chủ tịch UBND thị xã và các đại biểu tham dự họp, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng có ý kiến kết luận như sau:
I. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã và các cơ quan, đơn vị, UBND các xã phường có liên quan tiếp tục thực hiện có kết quả ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã tại Thông báo kết luận số 3453/TB-UBND ngày 25/10/2022 về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp trực báo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã.
II. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã tiếp tục phát huy đầy đủ vai trò là đơn vị đại diện chủ đầu tư, tăng cường hơn nữa trong công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát và đôn đốc các công trình, dự án đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành theo đúng yêu cầu về chất lượng và tiến độ đề ra.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công triển khai thi công hoàn thành các công trình, dự án.
- Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch khẩn trương rà soát, tham mưu UBND thị xã cho chủ trương gia hạn hoặc điều chỉnh thời gian thực hiện theo đúng quy định đối với tất cả các công trình, dự án đã quá hạn hoặc gần đến hạn nhưng chưa hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra; đồng thời giải trình rõ lý do.
- Làm việc, đôn đốc các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, trang thiết thiết bị… đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời lập biên bản cam kết về tiến độ, kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng công trình, dự án; các đơn vị tư vấn giám sát tăng cường giám sát công trình theo đúng thiết kế đã được phê duyệt; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc (nếu có) và đề xuất UBND thị xã chỉ đạo thực hiện.
- Chỉ đạo các cán bộ kỹ thuật phối hợp với các đơn vị giám sát thường xuyên có mặt tại công trình, thực hiện việc theo dõi, giám sát công trình theo đúng quy định.
- Chủ động liên hệ, đôn đốc, phối hợp với các Sở, ngành chức năng của tỉnh trong các bước lập thủ tục đầu tư công trình, dự án.
- Đối với các công trình, dự án chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra phải thực hiện ngay việc lập biên bản chậm tiến độ để củng cố hồ sơ pháp lý, đồng thời tham mưu UBND thị xã chỉ đạo xử lý theo đúng quy định.
III. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch
- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã rà soát để kịp thời tham mưu UBND thị xã chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch vốn cho phù hợp thực tiễn và đúng quy định hiện hành đối với từng công trình, dự án cụ thể.
- Phối hợp rà soát, tham mưu UBND thị xã về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các công trình, dự án cần xin chủ trương điều chỉnh chủ trương đầu tư theo đúng quy định.
- Tham mưu UBND thị xã sử dụng ngồn vốn của trung ương, của tỉnh hỗ trợ cho phù hợp, hiệu quả và đúng quy định.
- Chủ động tham mưu UBND thị xã sử dụng nguồn vốn của thị xã một cách linh hoạt, phù hợp và đúng quy định; rà soát cân đối.
IV. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp, chủ động tham mưu UBND thị xã xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai theo đúng quy định.
V. Ý kiến chỉ đạo đối với một số công trình, dự án cụ thể
1. Công trình Nhà văn hóa trung tâm thị xã An Nhơn
Yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành công trình trước ngày 15/12/2022. Hoàn chỉnh hồ sơ, đảm bảo tổ chức nghiệm thu công trình hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2022.
2. Quảng trường trung tâm thị xã An Nhơn
Yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành công trình trước ngày 30/11/2022. Hoàn chỉnh hồ sơ, đảm bảo tổ chức nghiệm thu công trình hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 15/12/2022.
3. Dự án Trung tâm y tế thị xã An Nhơn – hạng mục Khu điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ
- Hoàn thành việc lắp đặt đường ống dẫn khí khoa nội để hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 10/11/2022.
- Đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo theo kế hoạch đề ra.
4. Dự án Khu dân cư đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía Đông (giai đoạn 1: Thi công đường trục chính) và Dự án Khu dân cư đường N4A nối dài về phía đông (giai đoạn 1: Thi công trục đường chính)
- Đẩy nhanh việc lập thủ tục xin cấp phép thi công đối với các nút giao với đường Quốc lộ 1 và đường tránh Quốc lộ 1 theo đúng quy định.
- Đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo theo kế hoạch đề ra.
- Tích cực triển khai khu tái định cư để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng công trình này.
5. Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT.636 (đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã 4 giao nhau với đường Tây tỉnh)
- Yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành công trình trong năm 2022.
- Trước mắt, yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương thi công hạng mục thảm nhựa đoạn từ xã Nhơn Phúc đến giáp với dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 1: Đoạn từ ĐT.636 đến Tân Dân - Bình Thạnh.
6. Dự án Tuyến đường từ ĐT.636 (Nhơn Khánh) kết nối với đường ĐH.35 Tân Dân - Bình Thạnh (Nhơn Hậu) và theo đường ĐH.35 đến đường Trường Chinh (Nhơn Hưng)
- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và yêu cầu đơn vị thi công triển khai thi công hạng mục mở rộng đoạn đường Nguyễn Du (thuộc dự án) để đảm bảo đến ngày 10/11/2022 Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Định triển khai đầu tư tuyến ống, mở rộng cấp nước cho các hộ dân dọc 2 bên tuyến đường (liên quan đến chỉ tiêu cấp nước trong năm 2022 của thị xã).
- Giao Phòng Quản lý đô thị yêu cầu Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Định chủ động chuẩn bị nhân lực, vật lực phối hợp triển khai thực hiện dự án cấp nước.
7. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (Đường liên phường): Đoạn từ Thị Đội đến giáp Khu dân cư Cẩm Văn
Khẩn trương thực hiện giải phóng mặt bằng để có đường đi cho đơn vị thi công tổ chức thi công dự án, đảm bảo kê hoạch đề ra.
8. Dự án Tuyến đường N4, khu vực Hòa Cư, phường Nhơn Hưng
Yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương tổ chức khởi công dự án trước ngày 05/11/2022
9. Đối với các công trình, dự án đã thi công hoàn thành hoặc gần hoàn thành, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành và phối hợp tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy định trong năm 2022.
10. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ lập thủ tục đầu tư các công trình, dự án còn lại theo kế hoạch đề ra.
Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo, gửi Thường trực Thị ủy theo dõi, chỉ đạo.
 

Tác giả bài viết: TTN