Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã báo cáo tiến độ thực hiện các công trình, dự án do UBND thị xã làm chủ đầu tư

Ngày 07/4/2022, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng đã chủ trì cuộc họp nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã báo cáo tiến độ thực hiện các công trình, dự án do UBND thị xã làm chủ đầu tư. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã báo cáo tình hình triển khai thực hiện các công trình, dự án và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; nghe ý kiến của Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư và các đại biểu tham dự họp, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng có ý kiến kết luận như sau:
1. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thị xã tại các Thông báo kết luận số 544/TB-UBND ngày 11/3/2022 (về công tác triển khai các công trình, dự án) và Thông báo kết luận số 665/TB-UBND ngày 06/4/2022 (về công tác giải phóng mặt bằng). Đồng thời thực hiện một số yêu cầu nhiệm vụ cụ thể như sau:
- Đối với các công trình trường học (thuộc danh mục các công trình chuyển tiếp) đã thi công xong, khẩn trương tổ chức nghiệm thu, đưa vào sử dụng trong tháng 4/2022; các công trình còn lại (đạt khối lượng cơ bản trên 90%) phải hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 5/2022.
- Công trình Trung tâm y tế thị xã An Nhơn - hạng mục khu điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ: Yêu cầu đơn vị thi công có biện pháp thi công không làm ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế thị xã. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng trong năm 2022.
- Công trình Chợ An Nhơn: Yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, đảm bảo hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng trong tháng 10/2022.
- Công trình Nhà làm việc Thi ủy An Nhơn – HM: Xây dựng mới kho lưu trữ và sửa chữa các hạng mục phụ trợ: Khẩn trương hoàn thành việc lập thủ tục đầu tư để sớm triển khai thi công xây dựng mới kho lưu trữ trong tháng 6/2022, các hạng mục còn lại sẽ thực hiện sau.
- Dự án Khu dân cư đường N4A nối dài về phía đông và Dự án Khu dân cư đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía đông: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch chi tiết về trình tự, thời gian các bước thực hiện lập thủ tục đầu tư khu tái định cư với tinh thần khẩn trương, đủ điều kiện sớm triển khai thi công, bàn giao mặt bằng đất tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng. Báo cáo lãnh đạo UBND thị xã xem xét, chỉ đạo thực hiện. Đồng thời:
+ Đối với công trình Khu dân cư đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía đông (giai đoạn 1: Thi công đường trục chính): Trước mắt, tạm thời giữ nguyên hiện trạng tường rào của Trung tâm Y tế thị xã, sẽ tổ chức triển khai thi công mở rộng đủ lộ giới khi thực hiện thi công nút giao thông đường Tôn Thất Tùng với Quốc lộ 1.
+ Đối với công trình Khu dân cư đường N4A nối dài về phía đông (giai đoạn 1: Thi công đường trục chính): Yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành các hạng mục công trình trước ngày 30/4/2022 đối với những vị trí đã bàn giao mặt bằng.
- Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT.636 (đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã 4 giao nhau với đường Tây tỉnh):
+ Yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình. Riêng đoạn qua xã Nhơn Phúc phải hoàn thành dứt điểm trước ngày 15/4/2022.
+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra tính kết nối với các dự án giao thông có liên quan, nhất là công trình Khu dân cư trung tâm xã Nhơn Khánh để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp, tránh việc thi công chồng lấn hoặc không đồng bộ.
- Các công trình cầu Phụ Ngọc (cũ), cầu Thị Lựa (cầu mới): Yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, đảm bảo hoàn thành công trình vượt lũ.
- Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ cầu Thị Lựa đến Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh: Yêu cầu đơn vị thi công hoàn thành trong tháng 4/2022.
- Dự án Tuyến đường từ ĐT.636 (Nhơn Khánh) kết nối với đường ĐH.35 Tân Dân - Bình Thạnh (Nhơn Hậu) và theo đường ĐH.35 đến đường Trường Chinh (Nhơn Hưng): Yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương triển khai thi công trước ngày 15/4/2022.
- Công trình Nâng cấp đường Đê bao giai đoạn 1: Đề xuất xử lý trường hợp hộ bà Ngọc và hộ ông Thành để hoàn chỉnh nút giao thông đường Quang Trung và đường Cần Vương; đồng thời tham mưu UBND thị xã kết thúc công trình.
- Công trình Nâng cấp đường Đê bao giai đoạn 2: Yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành công trình trước ngày 30/4/2022.
- Công trình cầu Thiết Tràng, xã Nhơn Mỹ: Khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 01 hộ còn lại, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 12/4/2022.
- Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT. 631 (đoạn từ ngã 3 Bàu Sáo, phường Nhơn Hưng đến chợ Quán Mới, xã Nhơn Hạnh): Yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành công trình trước ngày 10/6/2022 theo kế hoạch đề ra.
- Xây dựng các hạng mục công trình thuộc Đề án Phát triển làng nghề sản xuất cây Mai vàng Nhơn An:
+ Phối hợp với UBND xã Nhơn Phong khẩn trương yêu cầu các hộ dân di dời các mộ để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
+ Yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành công trình trước ngày 30/4/2022.
- Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (Đường liên phường): Đoạn từ Thị Đội đến giáp Khu dân cư Cẩm Văn: Đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; thực hiện việc chi trả tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng trước ngày 15/4/2022 theo phương án đã được phê duyệt và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 20/4/2022.
- Dự án Tuyến đường trục Đông – Tây: Đoạn từ ĐT.636, xã Nhơn Khánh kết nối với đường Quốc lộ 19 và dự án Tuyến đường trục Đông – Tây: Đoạn từ Bến xe mới thị xã đến cầu Mương Đôi: Hoàn thành việc lập thủ tục đầu tư, đảm bảo đủ điều kiện tổ chức triển khai thi công trong tháng 5/2022.
- Các công trình Đường kết nối giao thông 2 tuyến ĐT.636 và ĐT.638 (xã Nhơn Khánh và xã Nhơn Lộc), Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.638 (đoạn trung tâm xã Nhơn Phúc đến trung tâm xã Nhơn Lộc) và công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông kết nối đường trục kinh tế với ĐT.636, xã Nhơn Phong: Xây dựng Kế hoạch chi tiết về trình tự, thời gian các bước thực hiện lập thủ tục đầu tư với tinh thần khẩn trương, đủ điều kiện sớm triển khai thi công trong tháng 10/2022.
- Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Khánh – Nhơn Hòa (đoạn từ ĐT.636 kết nối với ngã ba Nguyễn Trung Trực – Trần Khánh Dư): Hoàn thành việc lập thủ tục đầu tư, đảm bảo đủ điều kiện triển khai thi công trong tháng 7/2022.
- Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông kết nối đường trục khu kinh tế với ĐT.631 (đoạn đường trục khu kinh tế đến cây xăng Cẩm Vi, xã Nhơn Hạnh): Nghiên cứu, đề xuất UBND thị xã chỉ đạo chi tiền bồi thường giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công công trình trước ngày 20/4/2022.
- Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.35 (đoạn từ trục Đông – Tây đến đường trục Bắc – Nam số 1): Yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương tổ chức triển khai thi công trong tháng 4/2022.
- Dự án Công viên Hồ Sen, Nhơn Hậu (hạng mục: đường giao thông quanh hồ, bó vỉa, vỉa hè, cây xanh): Hoàn thành việc lập thủ tục đầu tư, đảm bảo đủ điều kiện triển khai thi công trong tháng 7/2022.
- Các công trình, dự án Xây dựng tuyến đường gom KDC phía tây đường Nguyễn Văn Linh (đoạn Trần Phú – Ngô Gia Tự), Tuyến đường Bắc – Nam số 2: Đoạn từ đường ĐH.34, xã Nhơn Hậu kết nối với đường Quốc lộ 19B, phường Nhơn Thành và Tuyến giao thông Nhơn Thành – Đập Đá (đoạn từ đường trục khu kinh tế kết nối với khu dân cư Đông Bàn Thành 3): Xây dựng Kế hoạch chi tiết về trình tự, thời gian các bước thực hiện lập thủ tục đầu tư với tinh thần khẩn trương, đủ điều kiện triển khai thi công trong tháng 8/2022.
- Đối với các công trình do Công ty TNHH xây dựng Tiên Tấn thực hiện: Khẩn trương kiểm tra, lập Biên bản xử lý về tiến độ và chất lượng công trình theo đúng quy định và đề xuất đơn vị tiếp tục tổ chức thi công. Hoàn thành trước ngày 20/4/2022.
- Công trình Kè Thuận Thái, xã Nhơn An (giai đoạn 2): Yêu cầu đơn vị thi công tổ chức triển khai thi công trước ngày 15/4/2022.
- Đối với các công trình, dự án đang triển khai thi công còn lại: Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã thường xuyên theo dõi, kiểm tra và đôn đốc đơn vị thi công tổ chức thi công công trình theo đúng tiến độ cam kết và đảm bảo chất lượng công trình, dự án theo đúng thiết kế.
2. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch:
- Tham mưu UBND thị xã cân đối vốn để thực hiện các công trình Đường kết nối giao thông 2 tuyến ĐT.636 và ĐT.638 (xã Nhơn Khánh và xã Nhơn Lộc), Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.638 (đoạn trung tâm xã Nhơn Phúc đến trung tâm xã Nhơn Lộc) và công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông kết nối đường trục kinh tế với ĐT.636, xã Nhơn Phong.
- Làm đầu mối, yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã và UBND các xã, phường làm chủ đầu tư cung cấp hồ sơ liên quan đối với 09 công trình xây dựng mới Trạm Y tế các xã, phường đã thi công xong cho Sở Y tế để phục vụ công tác quản lý ngành. Hoàn thành trước ngày 15/4/2022.
3. Giao Phòng Quản lý đô thị:
- Chỉ đạo kiểm tra các trường hợp xây dựng không đúng nội dung Giấy phép xây dựng trên địa bàn thị xã (nhất là Dự án Khu dân cư phía đông đường Nguyễn Văn Linh).
- Đôn đốc Nhà đầu tư tiếp tục đẩy nhanh việc lập thủ tục đầu tư, đảm bảo đủ điều kiện thi công hoàn thành mạng lưới cấp nước trong quý III và xây dựng xong Nhà máy cấp nước phường Nhơn Hòa trong quý IV theo kế hoạch đề ra.
- Phối hợp với Phòng Tài nguyên – Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất UBND thị xã vị trí quy hoạch bãi thải của thị xã; quy hoạch mỏ đất phục vụ các công trình, dự án của thị xã.
 

Tác giả bài viết: TTN