Thị xã An Nhơn

https://annhon.binhdinh.gov.vn

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã báo cáo tiến độ thực hiện các công trình, dự án do UBND thị xã làm chủ đầu tư

Ngày 08/3/2022, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng đã chủ trì cuộc họp nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã báo cáo tiến độ thực hiện các công trình, dự án do UBND thị xã làm chủ đầu tư. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã báo cáo tình hình triển khai thực hiện các công trình, dự án và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; nghe ý kiến của Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư và các đại biểu tham dự họp, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng có ý kiến kết luận như sau:
1. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thị xã tại các Thông báo kết luận số 130/TB-UBND ngày 23/02/2022 (về công tác triển khai các công trình, dự án) và Thông báo kết luận số 376/TB-UBND ngày 08/3/2022 (về công tác giải phóng mặt bằng).
2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã phát huy đầy đủ vai trò là đơn vị đại diện chủ đầu tư, tăng cường hơn nữa trong công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát và đôn đốc các công trình, dự án đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành theo đúng yêu cầu về tiến độ đề ra. Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành việc lập thủ tục đầu tư, đảm bảo đến cuối quý II phải đủ điều kiện để tổ chức khởi công tất cả các công trình, dự án theo kế hoạch năm 2022.
3. Giao trách nhiệm các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã theo mảng được phân công phụ trách, tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình, dự án đảm bảo hoàn thành theo đúng yêu cầu về tiến độ đề ra.
4. Một số yêu cầu đối với các công trình, dự án cụ thể
4.1. Các công trình, dự án yêu cầu hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày 31/3/2022, gồm:
- Trường Mẫu giáo phường Nhơn Thành (điểm chính Tiên Hội) - Hạng mục: Nhà lớp học 05 phòng (02 phòng học và 03 phòng bộ môn)
- Trường Tiểu học số 2 phường Bình Định (điểm chính Thanh Niên) – Hạng mục: Nhà lớp học chức năng 02 tầng 06 phòng.
- Trường Tiểu học số 2 Đập Đá (điểm chính) – Hạng mục: Xây dựng nhà 02 tầng 06 phòng chức năng.
- Trường Tiểu học số 1 Nhơn Thọ (điểm chính Ngọc Thạnh) - Hạng mục: Xây dựng nhà 02 tầng 08 phòng (02 phòng học và 06 phòng chức năng).
- Khu dân cư số 2 phía Đông đường Nguyễn Văn Linh 2.
4.2. Các công trình, dự án yêu cầu hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày 30/4/2022, gồm:
- Quảng trường trung tâm thị xã.
- Cải tạo, nâng cấp công viên, hoa viên của thị xã.
- Nhà vệ sinh xây dựng mới (Nhơn Thọ và Nhơn Tân) thuộc danh mục 27 công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo nhà vệ sinh và nhà lớp học năm 2021.
4.3: Các công trình, dự án yêu cầu hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày 30/6/2022, gồm:
- Trường Mẫu giáo phường Nhơn Hòa (điểm chính Tân Hòa) - Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng: Hoàn thành trong tháng 6/2022.
- Trung tâm dịch vụ hành chính công An Nhơn: Hoàn thành trong tháng 6/2022.
4.4. Nhà tri ân mẹ Việt Nam anh hùng và chỉnh trang khuôn viên tượng đài liệt sỹ thị xã: Khẩn trương thi công hoàn thành công trình, đảm bảo hoàn thành công trình trước 15/7/2022 để tổ chức Khánh thành chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022).
4.5. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình Nhà tưởng niệm Thầy Trương Văn Hiến và Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình Tu bổ, tôn tạo di tích Cột cờ thành Bình Định: Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã tham mưu UBND thị xã báo cáo, kiến nghị cho Sở Văn hóa – Thể thao quan tâm thẩm định dự án.
4.6. Khu dân cư đường Lê Hồng Phong nối dài về phía Đông (giai đoạn 2): Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã tham mưu, đề xuất UBND thị xã xem xét giải tỏa trắng các hộ dân phía Đông (sau) Nghĩa trang liệt sỹ thị xã để chỉnh trang, tạo cảnh quan cho đô thị.
4.7. Đối với các công trình, dự án đang triển khai thi công còn lại: Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã làm việc với các đơn vị thi công, lập bảng cam kết về tiến độ thực hiện cụ thể từng công trình, dự án, báo cáo UBND thị xã theo dõi, chỉ đạo.
 

Tác giả bài viết: TTN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây