Thị xã An Nhơn

https://annhon.binhdinh.gov.vn

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại buổi làm việc với UBND xã Nhơn Khánh

Ngày 22/02/2022, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng đã chủ trì buổi làm việc với UBND xã Nhơn Khánh về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT.636 (đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã 4 giao nhau với đường Tây tỉnh). Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã và Phát triển quỹ đất thị xã và UBND xã Nhơn Khánh báo cáo tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT.636 (đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã 4 giao nhau với đường Tây tỉnh), nghe ý kiến của các đại biểu tham dự họp, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng có ý kiến kết luận như sau:
1. Xã Nhơn Khánh
- Xã Nhơn Khánh xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương trong năm 2022 để tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất. Trong đó quyết tâm hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm của thị xã triển khai trên địa bàn xã; trước mắt, tập trung thực hiện hoàn thành dứt điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT.636 (đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã 4 giao nhau với đường Tây tỉnh).
- Đề nghị Đảng ủy xã Nhơn Khánh quán triệt trong toàn Đảng bộ ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án, công trình do thị xã đầu tư trên địa bàn xã, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự đồng thuận của cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia.
- Kiện toàn lại các Tổ vận động với thành phần phù hợp thực tiễn và phát huy vai trò của các thành viên từ xã đến thôn trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời tổ chức trao đổi nắm chắc chính sách và thông tin, hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng cho các thành viên trong Tổ công tác nắm bắt trước khi tổ chức truyên truyền, vận động Nhân dân.
- Cần cử cán bộ bám sát địa bàn, kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc khi đơn vị thi công tổ chức thi công công trình.
- Chủ động đề xuất vị trí quy hoạch đất tái định cư phục vụ công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT.636 (đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã 4 giao nhau với đường Tây tỉnh) nói riêng và các công trình dự án trọng điểm còn lại nói chung; đẩy nhanh việc lập thủ tục triển khai đầu tư xây dựng để kịp thời bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
- Đối với các trường hợp yêu cầu kiểm tra, xác minh lại: Giao UBND xã Nhơn Khánh phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã tiến hành kiểm tra, kiểm đếm, xác minh ngay từng trường hợp cụ thể để đề xuất xử lý dứt điểm. Xác minh xong trường hợp nào, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã khẩn trương tính toán bổ sung vào phương án bồi thường giải phóng mặt bằng ngay.
- Đối với các trường hợp còn lại không đồng ý phương án bồi thường: Giao UBND xã Nhơn Khánh tăng cường hơn nữa trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đồng thời xác lập hồ sơ vận động để củng cố đầy đủ thủ tục thực hiện biện pháp cưỡng chế.
2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã
- Tiến hành phối hợp, bàn giao mốc bồi thường giải phóng mặt bằng và các hồ sơ, tài liệu co liên quan cho UBND xã Nhơn Khánh để triển khai đến các Tổ vận động của xã.
- Phối hợp với UBND xã Nhơn Khánh tiến hành kiểm tra, kiểm đếm, xác minh ngay từng trường hợp cụ thể để đề xuất xử lý dứt điểm đối với các trường hợp yêu cầu kiểm tra, xác minh lại.
- Khẩn trương bổ sung phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đủ điều kiện lập phương án, trình Hội đồng bồi thưởng giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
- Kiểm tra, đề xuất điều chỉnh lộ giới cho đồng bộ đối với từng đoạn đường cụ thể cho đồng bộ, thẩm mỹ; đề xuất điều chỉnh bán kính cong (nếu có) cho phù hợp, đảm bảo an toàn giao thông tối ưu nhất.
- Khẩn trương phối hợp với UBND xã Nhơn Khánh chi trả tiền bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng (đã chấp thuận nhận tiền) dứt điểm trong ngày 23/02/2022.
3. Phòng Tài nguyên – Môi trường
- Tập trung đẩy nhanh công tác thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đã được Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã thông qua.
- Theo dõi, đôn đốc UBND xã Nhơn Khánh lập thủ tục đề nghị thu hồi đất theo đúng quy định.
- Chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã và UBND xã Nhơn Khánh xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp còn lại không đồng ý phương án bồi thường giải phóng mặt bằng của thị xã tuy đã nhiều lần vận động, giải thích.
- Phối hợp, đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh giao đất đối với các công tình, dự án kết thúc Kế hoạch sử dụng đất trong năm 2021.
 

Tác giả bài viết: TTN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây