Thị xã An Nhơn

https://annhon.binhdinh.gov.vn

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại buổi làm việc với các đơn vị thi công các công trình, dự án trọng điểm của thị xã

Ngày 17/02/2022, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị thi công các công trình, dự án trọng điểm của thị xã. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã, các đơn vị thi công các công trình, dự án trọng điểm của thị xã báo cáo tình hình triển khai thực hiện các công trình, dự án và các khó khăn, vướng mắc, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng có ý kiến kết luận như sau:
1. Các yêu cầu chung
- Đối với các công trình, dự án đã được UBND thị xã cho chủ trương gia hạn thời gian thi công thì sẽ không xem xét gia hạn lần 2; đồng thời yêu cầu đơn vị thi công phải triển khai thi công hoàn thành công trình, dự án đó sớm hơn ít nhất 01 quý so với mốc thời gian được gia hạn đối với các công trình, dự án có thời gian gia hạn trên 6 tháng hoặc sớm hơn ít nhất 01 tháng đối với các công trình, dự án có thời gian gia hạn dưới 6 tháng.
- Đối với các công trình, dự án chậm tiến độ do năng lực đơn vị thi công không đảm bảo: Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã lập biên bản xử lý và đề xuất không cho đơn vị thi công đó tham gia dự thầu đối với công trình, dự án tiếp theo trên địa bàn thị xã để đảm bảo hoàn thành các công trình đang triển khai thi công đạt hiệu quả chất lượng và tiến độ.
- Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp đã đăng ký khai thác các mỏ đất san lấp phục vụ cho các công trình, dự án phải đẩy nhanh việc lập thủ tục xin phép khai thác theo đúng quy định hiện hành; đồng thời phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã đề xuất, hướng dẫn phương thức lập thủ tục xin khai thác đất san lấp để phục vụ cho các công trình, dự án của thị xã năm 2022 theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên – Môi trường.
- Các Phòng, ban, cơ quan đơn vị có liên quan cần nâng cao trách nhiệm, phối hợp, hỗ trợ các đơn vị thi công kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nếu có nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình, dự án sớm hơn kế hoạch đề ra, nhất là đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để sớm có mặt bằng sạch cho các đơn vị tổ chức thi công.
- Các công trình, dự án đã có đơn vị thi công trúng thầu: Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã yêu cầu đơn vị thi công triển khai khỏi công ngay trong tháng 02/2022.
- Đối với các công trình, dự án còn lại theo Kế hoạch đầu tư năm 2022 đang lập thủ tục đầu tư: Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành việc lập thủ tục đầu tư, đảm bảo đến cuối quý II phải đủ điều kiện để tổ chức khởi công các công trình, dự án.
- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã yêu cầu các đơn vị thi công xây dựng và cam kết thực hiện Kế hoạch cụ thể từng hạng mục công trình, dự án, đảm bảo hoàn thành sớm hơn Kế hoạch đề ra; nhất là tập trung thi công các công trình vượt lũ, đảm bảo hoàn thành trước tháng 9/2022. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thi công tổ chức thi công theo đúng chất lượng, tiến độ đề ra. Chủ động xử lý hoặc đề xuất UBND thị xã chỉ đạo xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc nếu có trong quá trình thi công các công trình, dự án.
- UBND các xã phường tăng cường hơn nữa trong công tác phối hợp thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước đối với các dự án triển khai trên địa bàn các xã, phường.
2. Các đơn vị thi công
- Xây dựng và cam kết thực hiện Kế hoạch cụ thể từng hạng mục công trình, dự án, đảm bảo hoàn thành sớm hơn Kế hoạch đề ra; nhất là tập trung thi công các công trình vượt lũ, đảm bảo hoàn thành trước tháng 9/2022.
- Kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc nếu có để các cơ quan, đơn vị liên quan của thị xã, lãnh đạo UBND thị xã chỉ đạo xử lý kịp thời.
3. Một số yêu cầu về tiến độ đối với các công trình, dự án cụ thể
3.1. Trung tâm dịch vụ hành chính công An Nhơn: Khẩn trương thi công hoàn thành công trình, đảm bảo tháng 7/2022 đủ điều kiện đi vào hoạt động.
3.2. Nhà tri ân mẹ Việt Nam anh hùng và chỉnh trang khuôn viên tượng đài liệt sỹ thị xã: Khẩn trương thi công hoàn thành công trình, đảm bảo hoàn thành công trình trước tháng 7/2022 để tổ chức Khánh thành chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022).
3.3. Quảng trường trung tâm thị xã: Khẩn trương thi công hoàn thành công trình, đảm bảo hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trước ngày 30/4/2022.
 

Tác giả bài viết: TTN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây