Thị xã An Nhơn

https://annhon.binhdinh.gov.vn

Xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn thị xã

Thực hiện Công điện số 102/CĐ-TTg ngày 06/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước và Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2024 về việc thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Thị ủy An Nhơn đã ban hành Quyết định số 3826 – QĐ/TU ngày 02/12/2024 về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên thị xã; UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 4491/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 về việc điều chỉnh, bổ sung Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025 và xây dựng Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 19/12/2024 về việc thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát đến năm 2025 trên địa bàn thị xã.
- Qua rà soát, trên địa bàn thị xã có 46 hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhà tạm, nhà dột nát (xây mới: 21 nhà, sữa chữa: 25 nhà), trong đó:
+ Có 35 nhà (xây mới: 15 nhà, sữa chữa: 20 nhà) được hỗ trợ kinh phí theo Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh.
+ Còn 11 nhà (xây mới: 06 nhà, sữa chữa: 05 nhà) thuộc hộ cận nghèo bị vướng mắc về đất ở, UBND thị xã chịu trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời sử dụng nguồn kinh phí vận động xã hội hóa, Quỹ vì người nghèo thị xã và xã, phường để hỗ trợ.
- Đến ngày 10/02/2025, thị xã đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo: 46/46 nhà đã khởi công xây dựng và sửa chữa, trong đó: Có 42 nhà (xây mới: 17 nhà, sữa chữa: 25 nhà) đã hoàn thành, nghiệm thu, hỗ trợ kinh phí và đưa vào sử dụng trước ngày 25/01/2025, còn lại 04 nhà xây mới, đã khởi công xây dựng, dự kiến ngày 27/02/2025 hoàn thành, nghiệm thu, hỗ trợ kinh phí và đưa vào sử dụng, cụ thể như sau:
+ 35 nhà hỗ trợ theo Kế hoạch số 216/KH-UBND: Có 34 nhà (xây mới: 14 nhà, sữa chữa: 20 nhà) đã hoàn thành, nghiệm thu, hỗ trợ kinh phí và đưa vào sử dụng trước ngày 25/01/2025. Còn lại 01 nhà xây mới, ngày 07/02/2025 đã khởi công xây dựng, dự kiến ngày 27/02/2025, hoàn thành, nghiệm thu, hỗ trợ kinh phí và đưa vào sử dụng.
+ 11 nhà bị vướng đất đã giải quyết xong thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được thị xã hỗ trợ từ nguồn vận động xã hội hóa, Quỹ vì người nghèo thị xã và xã, phường: Có 08 nhà (xây mới: 03 nhà, sữa chữa: 05 nhà) đã hoàn thành, nghiệm thu, hỗ trợ kinh phí và đưa vào sử dụng trước ngày 25/01/2025. Còn lại 03 nhà xây mới đã khởi công xây dựng (02 nhà khởi công ngày 19/01/2025; 01 nhà khởi công ngày 06/02/2025), dự kiến ngày 27/02/2025, hoàn thành, nghiệm thu, hỗ trợ kinh phí và đưa vào sử dụng.

Tác giả bài viết: TQN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây