Thị xã An Nhơn

https://annhon.binhdinh.gov.vn

kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp trực báo định kỳ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã ngày 18/11/2022

Ngày 18/11/2022, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng đã chủ trì cuộc họp trực báo định kỳ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo BQLDA báo cáo tình hình, kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã; nghe ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư và các đại biểu tham dự họp, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng có ý kiến kết luận như sau:
1. Dự án Khu dân cư đường Lê Hồng Phong nối dài về phía Đông, phường Bình Định:
- Giao UBND phường Bình Định tăng cường vận động 08 hộ dân còn lại ở đường Mai Dương chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời lập Tờ trình đề nghị thu hồi đất theo đúng quy định để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
- Giao BQLDA tiếp tục phối hợp với UBND phường Bình Định chi trả tiền bồi thường cho các hộ theo phương án đã được duyệt.
2. Dự án Khu dân cư Đông Bàn Thành 2, phường Đập Đá:
Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nhanh chóng hoàn thành công tác thẩm định đối với các trường hợp Võ Thị Lê, Phan Trường Minh và Phan Trường Hòa, trình UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để có cơ sở chi tiền và giao đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định.
3. Dự án Khu dân cư tiếp giáp với KDC N4A nối dài về phía Tây, phường Nhơn Hưng
Giao BQLDA:
- Phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt.
- Tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện tiếp theo, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 25/11/2022.
- Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND thị xã tiến hành khảo sát cho ý kiến đối với phần diện tích bị vướng của 03 hộ và chùa Thiên Hưng theo như báo cáo của BQLDA.
4. Dự án Nghĩa trang nhân dân nam An Nhơn:
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nhanh chóng hoàn thành công tác thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để có cơ sở chi tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định.
5. Dự án Khu dân cư phía Tây đường liên phường Bình Định đi Nhơn Hưng:
- Giao UBND phường Nhơn Hưng và phường Bình Định khẩn trương hoàn thành việc xác minh hạng đất gửi BQLDA theo đúng quy định trong ngày 22/11/2022.
- Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện tiếp theo, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 25/11/2022.
6. Dự án Khu dân cư đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía Đông (giai đoạn 1: Thi công đường trục chính)
Giao BQLDA yêu cầu đơn vị thi công tiếp tục triển khai và đẩy nhanh tiến độ thi công tại những vị trí đã bàn giao mặt bằng; đồng thời khẩn trương hoàn thành các thủ tục để tiến hành đầu tư khu tái định cư.
7. Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT.636 (đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã 4 giao nhau với đường Tây tỉnh)
- Giao BQLDA:
+ Phối hợp với UBND xã Nhơn Khánh tiếp tục chi trả tiền bồi thường đối với các trường hợp đã thống nhất theo phương án được duyệt.
+ Yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dứt điểm các vị trí đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
+ Phối hợp với Văn phòng HĐND – UBND thị xã tham mưu UBND thị xã có chuẩn bị báo cáo và tổ chức cuộc họp chuyên đề để xử lý các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Nhơn Khánh.
8. Dự án Tuyến đường từ ĐT.636 (Nhơn Khánh) kết nối với đường ĐH.35 Tân Dân - Bình Thạnh (Nhơn Hậu) và theo đường ĐH.35 đến đường Trường Chinh (Nhơn Hưng)
- Giao BQLDA phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng tiếp tục mời 37 hộ còn lại tiến hành làm việc, vận động; đồng thời tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ đảm bảo điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 25/11/2022. Trong đó tập trung các trường hợp ở đường Nguyễn Du để đẩy nhanh việc thi công hệ thống cấp nước sạch, đảm bảo tỷ lệ cấp nước theo Nghị quyết HĐND thị xã đã đề ra.
- Giao UBND phường Nhơn Hưng tăng cường tổ chức vận động các hộ dân còn lại bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng quy định, nhất là các hộ đường Nguyễn Du nêu trên.
9. Dự án Tuyến giao thông hai bên kè từ cầu Trường Thi đến đập Thạnh Hòa
- Giao UBND phường Bình Định tăng cường vận động 04 hộ dân còn lại chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao BQLDA khẩn trương trình thẩm định, phê duyệt đối với các trường hợp đã thống nhất và khẩn trương chi trả tiền bồi thường; đồng thời làm việc, công khai phương án tái định cư cho 11 hộ giải tỏa trắng để các hộ thống nhất phương án.
- Giao BQLDA phối hợp với UBND phường Bình Định kiểm tra, đề xuất xử lý 02 trường hợp còn tồn tại.
10. Dự án Mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1211+110 đến Km1211+799,21
Giao BQLDA phối hợp với UBND phường Bình Định khẩn trương chi trả tiền bồi thường cho trường hợp hộ Huỳnh Đức – Võ Thanh Hoàng; tổ chức làm việc, vận động hộ Phan Thị Dậu chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; tiếp tục vận động, yêu cầu các hộ dân nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước quản lý theo đúng quy định.
11. Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT. 631 (đoạn từ ngã 3 Bàu Sáo, phường Nhơn Hưng đến chợ Quán Mới, xã Nhơn Hạnh)
- Giao BQLDA khẩn trương kiểm tra hồ sơ, tham mưu điều chỉnh phương án để chi tiền cho hộ Nguyễn Hữu Minh theo đúng quy định và yêu cầu hộ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trong tháng 11/2022.
- Giao BQLDA tham mưu UBND thị xã có văn bản đề nghị thu hồi tiền bồi thường đã chi không đúng; đồng thời phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thị xã hủy các quyết định đã thu hồi đất không đúng đối với các trường hợp liên quan.
12. Công trình Kè từ bãi cát Trường Thi đến cầu Tân An
- Giao UBND phường Nhơn Hòa phối hợp với BQLDA tiếp tục tổ chức vận động hộ Phương Thị Ngó và hộ Trần Quang Khải chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
- Giao Thanh tra thị xã tham mưu UBND thị xã giải quyết đơn theo đúng quy định.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cưỡng chế theo đúng quy định hiện hành.
13. Dự án Khu dân cư đường N4A nối dài về phía đông (giai đoạn 1: Thi công trục đường chính)
Giao BQLDA yêu cầu đơn vị thi công tiếp tục triển khai và đẩy nhanh tiến độ thi công tại những vị trí đã bàn giao mặt bằng; đồng thời khẩn trương hoàn thành các thủ tục để tiến hành đầu tư khu tái định cư.
14. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (Đường liên phường): Đoạn từ Thị Đội đến giáp Khu dân cư Cẩm Văn
- Giao BQLDA phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng tiếp tục chi trả tiền bồi thường cho các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được phê duyệt.
- Lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với phần di dời mồ mả, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 25/11/2022.
15. Công trình kè sông Thạch Đề
- Giao UBND phường Đập Đá nghiên cứu, đề xuất vị trí, diện tích đất tái định cư cho hộ Nguyễn Đình Quảng phù hợp với khả năng của hộ.
- Giao BQLDA tham mưu xử lý các trường hợp có ý kiến kiến nghị  cần kiểm tra lại về ảnh hưởng nhà cửa, vật kiến trúc.
16. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐH.35 (đoạn từ đường trục Đông - Tây đến đường trục Bắc - Nam số 1)
- Giao BQLDA phối hợp với các xã chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt.
- Giao UBND xã Nhơn Mỹ và xã Nhơn Hậu đề nghị các hộ dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước quản lý theo đúng quy định hiện hành.
- Giao UBND xã Nhơn Hậu nghiên cứu, đề xuất vị trí, diện tích đất tái định cư cho hộ Lê Ngọc Thành phù hợp với khả năng của hộ.
17. Dự án Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (Đường liên phường): Đoạn từ KDC N4A (Nhơn Hưng) đến xã Nhơn Hậu (Cổng làng nghề Bún Ngãi Chánh)
- Giao BQLDA:
+ Phối hợp với UBND xã Nhơn Hậu và phường Nhơn Hưng chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt.
+ Lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với đất công ích phường Nhơn Hưng, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 25/11/2022.
- Giao UBND xã Nhơn Hậu và phường Nhơn Hưng vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tổ chức thi công dự án.
- Giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với BQLDA kiểm tra và rà soát quy hoạch đối với trường hợp giải tỏa trắng, trường hợp có diện tích đất ở, đất vườn lớn.
18. Công trình Tuyến đường từ Khu Tái định cư Quốc lộ 19, Huỳnh Kim đi An Lộc, phường Nhơn Hòa
Giao BQLDA:
- Tiếp tục phối hợp với UBND phường Nhơn Hòa khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt, đảm bảo đủ điều kiện bàn giao mặt bằng và đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.
- Lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đất ở đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 25/11/2022.
19. Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Hậu - Nhơn Khánh (đoạn từ đường ĐH.34, xã Nhơn Hậu kết nối với đường ĐT.636, xã Nhơn Khánh)
- Giao UBND xã Nhơn Khánh khẩn trương gửi trích lục hồ sơ thửa đất theo đề nghị của BQLDA chậm nhất vào ngày 21/11/2022.
- Giao BQLDA khẩn trương gửi phương án bồi thường giải phóng mặt bằng các trường hợp ở xã Nhơn Khánh đã được Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã thông qua cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt để có cơ sở chi tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định.
20. Công trình Tuyến đường trục Đông - Tây: Đoạn từ ĐT.636, xã Nhơn Khánh kết nối với đường Quốc lộ 19
- Giao UBND xã Nhơn Thọ hoàn thành việc xác minh nguồn gốc đất đai đối với 09 trường hợp còn lại, gửi BQLDA thị xã trước ngày 22/11/2022.
- Giao BQLDA tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện tiếp theo, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 25/11/2022.
21. Công trình Kè Thuận Thái, xã Nhơn An (giai đoạn 2)
- Giao BQLDA tiếp tục phối hợp với UBND xã Nhơn An chi trả tiền cho các hộ dân chấp thuận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng và yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.
- Giao UBND xã Nhơn An tăng cường vận động hộ Bùi Thị Xuân Phương chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
22. Tuyến đường trục Đông - Tây: Đoạn từ Bến xe mới thị xã đến cầu Mương Đôi
Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 25/11/2022.
23. Dự án Khu dân cư dọc hai bên đường liên phường Bình Định – Nhơn Hưng
Giao BQLDA tiếp tục phối hợp với UBND phường Bình Định và Nhơn Hưng tiếp tục vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và chi tiền bồi thường cho các hộ đã thống nhất phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
24. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông kết nối đường trục khu kinh tế với ĐT.631 (đoạn đường trục khu kinh tế đến cây xăng Cẩm Vy, xã Nhơn Hạnh)
- Giao UBND xã Nhơn Hạnh tổ chức vận động hộ Huỳnh Văn Hảo chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao BQLDA phối hợp với UBND xã Nhơn Hạnh tiến hành kiểm tra, đề xuất xử lý trường hợp phát sinh của hộ Võ Thị Kim theo đúng quy định hiện hành.
25. Tràn phân lũ bờ tả sông An Tượng (phía thượng lưu vùng tràn Lỗ Ổi)
Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 25/11/2022.
26. Dự án Cụm công nghiệp Tân Đức, xã Nhơn Mỹ
Giao UBND xã Nhơn Mỹ thành lập Tổ vận động, thường xuyên tổ chức vận động các hộ còn lại chấp hành chủ trương của Nhà nước trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
27. Dự án Cụm công nghiệp Đồi Hỏa Sơn
Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đối với phần diện tích đất có liên quan đến hộ ông Bá, bà Phượng.
28. Các nhiệm vụ chung, thường xuyên
- Giao BQLDA
+ Rà soát các công trình, dự án để cập nhật báo cáo đầy đủ các công trình, dự án chưa hoàn thành do vướng mắc công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để theo dõi, chỉ đạo.
+ Căn cứ kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình, dự án hàng năm của UBND thị xã, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, cơ bản đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch trước khi hoàn tất thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công. Không để tình trạng đã ký kết hợp đồng thi công nhưng đơn vị thi công lại không thể tổ chức thi công được do vướng giải phóng mặt bằng. Đồng thời chú trọng công tác tái định cư để kịp thời tham mưu UBND thị xã có kế hoạch đầu tư các khu tái định cư, đảm bảo điều kiện giao đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định.
+ Tiếp tục chủ trì, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất UBND thị xã xem xét, giải quyết.
+ Khẩn trương lập thủ tục đề nghị giao đất đối với các công trình đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định để đảm bảo chỉ tiêu thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
+ Yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những vị trí hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời phối hợp với BQLDA và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã lập đầy đủ các hồ sơ thủ tục đề nghị giao đất đối với các công trình, dự án đã hoàn thành kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và năm 2022.
- UBND các xã, phường cử cán bộ địa chính hoặc thôn trưởng trực tiếp tham gia cùng với BQLDA khi thực hiện công tác kiểm kê; yêu cầu các hộ dân đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khẩn trương tháo gỡ công trình, vật kiến trúc… bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng quy định; tiếp tục tăng cường công tác tổ chức vận động các hộ dân (có biên bản vận động cụ thể) để tạo sự chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đồng thời củng cố hồ sơ pháp lý theo quy định.
- Giao UBND các xã, phường chậm nhất trong vòng 01 ngày sau ngày Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã thông qua phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, các xã, phường phải gửi Tờ trình đề nghị thu hồi đất các trường hợp ảnh hưởng giải phóng mặt bằng theo phương án cho Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Trong vòng 03 ngày khi nhận được văn bản đề nghị của BQLDA, Phòng Tài nguyên và Môi trường phải thẩm định và trình UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
 

Tác giả bài viết: TTN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây