Thị xã An Nhơn

https://annhon.binhdinh.gov.vn

kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại buổi làm việc với các nhà đầu tư dự án Nhà máy nước Nhơn Phúc - Nhơn Khánh và dự án Nhà máy nước Nhơn Hoà

Ngày 24/11/2022, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng đã chủ trì buổi làm việc với các nhà đầu tư dự án Nhà máy nước Nhơn Phúc - Nhơn Khánh và dự án Nhà máy nước Nhơn Hoà. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các nhà đầu tư báo cáo tình hình triển khai các dự án nhà máy nước, nghe ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư và các đại biểu tham dự họp, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng có ý kiến kết luận như sau:
Trong thời gian qua, UBND thị xã ghi nhận sự quyết tâm, nỗ lực thực hiện dự án xây dựng nhà máy nước của các nhà đầu tư, đến nay các nhà đầu tư đã cơ bản lập đầy đủ các hồ sơ, thủ tục để đầu tư thực hiện dự án. Tuy nhiên, thời gian kể từ khi có quyết định chủ trương đầu tư đến nay đã kéo dài hơn 18 tháng nhưng nhà đầu tư vẫn chưa tổ chức khởi công được dự án, do đó, UBND thị xã đề nghị các nhà đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Các nhà đầu tư:
- Cần tập trung rà soát, nghiên cứu đẩy nhanh hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ theo đúng quy định để sớm triển khai khởi công dự án trong năm 2022, phấn đấu hoàn thành dự án và đưa vào hoạt động chậm nhất trong tháng 9/2023.
- Khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị thị xã để hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng, hồ sơ đề nghị giao đất, hồ sơ đánh giá tác động môi trường…
- Nghiêm túc thực hiện tiến độ dự án đã cam kết với UBND thị xã và Nhân dân các xã, phường liên quan.
- Riêng Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Định khẩn trương hoàn thành việc xin cấp phép thi công đối với các tuyến đường Quốc lộ 1 và Quốc lộ 19 để đảm bảo triển khai thi công mạng lưới cấp nước, đảm bảo theo tiến độ đề ra.
2. Đối với các cơ quan, đơn vị thị xã và các xã, phường có liên quan
- Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã tại Thông báo kết luận số 2052/TB-UBND ngày 21/7/2022.
- Tập trung hướng dẫn, hỗ trợ cho các nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công dự án.
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư tiến hành thi công dự án.
- Phòng Quản lý đô thị tiếp tục theo dõi, đôn đốc Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Định đẩy nhanh việc thi công mở rộng mạng lưới cấp nước trên địa bàn phường Nhơn Hưng và phường Nhơn Hòa, đảm bảo đạt chỉ tiêu cấp nước sạch theo như Nghị quyết HĐND thị xã đề ra trong năm 2022. Đồng thời đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiếp độ, hoàn thành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định, đảm bảo hoàn thành các dự án nhà máy nước và đưa vào hoạt động chậm nhất trong tháng 9/2023.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc các nhà đầu tư trong việc lập hồ sơ đề nghị giao đất; rà soát kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và 2023, đảm bảo điều kiện thực hiện các dự án.
- UBND các xã, phường có liên quan:
+ Phát huy vai trò trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác phối hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc trong việc cung cấp, sử dụng nước sạch trên địa bàn mình quản lý.
+ Chủ động phối hợp trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh công tác xác minh nguồn gốc đất đai, lập hồ sơ đề nghị thông báo thu hồi đất…
+ Chuẩn bị kinh phí đối ứng theo quy định.
+ Tiếp tục vận động các hộ dân đấu nối và sử dụng nước sạch.
 

Tác giả bài viết: TTN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây